宜蘭2大運動公園風雨籃球場 預定7月啟用
(中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電)宜蘭縣立體育場今天表示,縣內的宜蘭運動公園與羅東運動公園籃球場,近年來施作太陽能光電屋頂,成為風雨球場,工程接近完工,預定今年7月啟用。
宜蘭多雨,每遇到下雨天,民眾無法打籃球。縣府與綠能公司簽約,分別在既有的宜蘭運動公園10座籃球場與羅東運動公園6座籃球場全面加「蓋」,變身為太陽能光電屋頂風雨球場。這項工程於去年9月動工,原定今年3月完工,但遲至今天未完成。
體育場指出,因有部分球場用地曾是水利用地,必須加固地基,加上廠商提送的工程審查資料,包括工法、屋頂形式、採光、通風等,需進一步謹慎考量;且附近居民一度認為,球場屋頂上的太陽能光電板可能會折射陽光到周邊民宅,影響當地民眾生活,這些都需召開說明會釋疑,所以進度上有所延誤。
體育場指出,經克服相關困難後,宜蘭運動公園籃球場工程預定7月中旬完工,7月下旬啟用;羅東運動公園籃球場工程預定6月底完工,7月上旬啟用。屆時2處籃球場的地坪將全部更新,並增設夜間照明,既有的籃球架保留但刷新,也會更換籃球框。(編輯:方沛清)1130430
本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。