審計報告:農業園第一期預算超支延期半年 9農場未達目標產量
2024年04月24日 15:35
東網電視
更多新聞短片
第一階段16個農場中有農場遭受水浸問題而提早終止租賃或仍未租出。
漁農自然護理署為本地農業提供支援措施。最新《審計報告》指出,農業園第一期的發展有所延遲和建造費用增加,與原定的完工日期延遲了約6個月,且相比原定的合約金額高出4%。報告還指,第一階段劃分的16個農場中有部分農場遭受水浸問題而提早終止租賃或仍未租出。另外,監查農場運作方面亦存在問題,有農場的有關營銷欄沒有上報資料及有9個農場未達到目標產量,不足率為65%。
在農業園第一期發展,《審計報告》指出截至本年1月,餘下工程的預計完工時間為2024年中,較之前向立法會匯報的目標完工時間延遲了約6個月;同時,截至去年10月,第一期的實際建造花費已用約1.25億港元,較原定合約金額1.2億港元高出約500萬港元,截至今年3月,預算建造費用約1.67億港元。
在租出農地方面,第一期第一階段的農地已於2022年11月交付漁護署,包括3.11公頃農地。但截至去年11月,漁護署已就15個農場簽訂了15份租賃協議,而當中有1個農場在去年5月發生有水浸問題,雖有採取紓緩措施,但截至去年12月提早終止租賃合約之時仍未解決水浸問題。另外,餘下有1個農場截至今年1月,即用地已交付漁護署14個月後,仍然未租出,漁護署表示是水浸問題導致。
另外,《審計報告》指出檢查農場運作方面仍有改善之處。農業園預期供商業作物生產。而巡查報告當中亦有包括營銷欄目,以供填寫銷售渠道和價錢等資料。審計署指出截至去年11月有作物生產的13農場的營銷欄目均無填寫任何資料,亦無備存該等農場的銷售記錄文件。另外,租賃期在去年12月21日至今年1月完結的10個農場中有9個(90%)未能達到目標產量。不足率介乎15%至97%不等。