解決基隆、北海岸交通壅塞 陳建仁萬里視察台62線延伸案規劃
行政院日前核定「台62線延伸萬里金山可行性評估」,行政院長陳建仁今天(8日)前往視察聽取該計畫簡報;陳建仁強調,提供民眾一個安全、舒適、便捷的交通服務,是政府施政的重要目標,政府正積極推動環保的高快速公路串連,希望完成台灣一日生活圈的目標。 (記者俞肇福攝)
〔記者俞肇福/新北報導〕為解決台二線基金二路路段每逢假日就塞車的問題,行政院於3月19日核定「台62線延伸萬里金山可行性評估」,行政院長陳建仁今天(8日)前往視察聽取該計畫簡報;陳建仁強調,提供民眾一個安全、舒適、便捷的交通服務,是政府施政的重要目標,政府正積極推動環保的高快速公路串連,希望完成台灣一日生活圈的目標。
交通部公路局局長陳文瑞說,基金一路、基金三路都是雙向4車道的路幅,只有中間的基金二路是雙向2車道,因為車道不平衡,導致基金二路1.6公里長期以來壅塞,因此公路局擬定計畫,除了解決交通壅塞問題外,也能提升觀光產業發展。
陳文瑞表示,「台62線延伸萬里金山可行性評估」計畫全長12.1公里,總經費526億元,將從台62線瑪東系統交流道延伸到新北市金山交流道,其中優先路段為瑪東到萬里共4.9公里,此路段經費約240.42億元;第二階段再延伸至金山,全線將設置3處交流道,且都配置西出東入匝道,為雙向4車道、路寬22.8公尺的快速道路,時速限制80公里。
此外,「台62線延伸萬里金山可行性評估」計畫核定後,預計後續的綜合規畫、環評、建設計畫,還需約2.5年以及設計、都計變更、用地取得需約1.5年,加上施工5年,原訂全線完工需要9年;陳文瑞進一步解釋,因為各項作業是採取平行作業,因此預計時程可提前至建設計畫核定後的6.5年完工。
對於台62線延伸計畫,陳建仁表示,提供民眾一個安全、舒適、便捷的交通服務,一向是政府施政的重要目標,所以中央地方應該攜手合作;這個計畫完成後,也能促進北台灣觀光旅遊的發展,因為目前台2線基金二路假日壅塞的情況,對於產業、觀光都有很大的影響,這個計畫不僅能促進投資、就業機會,還可以強化區域平衡發展,所以不只是道路工程,更是地方經濟發展以及提高民眾生活品質的工程。
出席的新北市副市長陳純敬、基隆市長謝國樑,對於中央積極規劃解決地方交通壅塞問題給予高度肯定。
行政院於3月19日核定「台62線延伸萬里金山可行性評估」,行政院長陳建仁(前排右二)今天(8日)前往視察聽取該計畫簡報;陳建仁強調,提供民眾一個安全、舒適、便捷的交通服務,是政府施政的重要目標,政府正積極推動環保的高快速公路串連,希望完成台灣一日生活圈的目標。 (記者俞肇福攝)