嘉164縣道改善工程 11月完工
嘉義縣道164線是民雄鄉與新港鄉往來要道,大車頻繁重壓致路面嚴重破損,被網友譏為「嘉義縣最爛的路」,縣府向公路局爭取核定1億8366萬元改善,將設中央分隔島並植樹,預計11月完工。地方反映颱風易有路樹傾倒,建設處指出,將固定修剪並加強巡檢。
縣長翁章梁說,縣道164線原設有快慢車道分隔島,但因視線遮蔽問題,快車道車輛在路口右轉時,易與慢車道車輛相撞,除了重新刨鋪路面,也會拆除快慢車道分隔島,改設中央分隔島及植樹,並在路口處設置左轉專用道,也會在公車站前後及菁埔國小旁設置人行道。
建設處長郭良江指出,交通部公路局核定總經費1億8366萬元,中央補助1億5611萬元,地方自籌2755萬元,重新規畫為雙向4車道及2慢車道設計,分為5階段施工,目前民雄端、新港端路面鋪設陸續完成,中間路段正加緊趕工中,預定11月完工通車。
議員林淑完說,中央分隔島行道樹若未修剪,恐遮蔽路燈光線;議員林秀琴說,行道樹樹根淺,遇風災恐傾倒,需留意相關災情。翁章梁說,嘉義縣天氣炎熱需要行道樹,修剪問題可反映。郭良江說,原則上每年5月固定修建行道樹,颱風前會再加強巡檢。
議員黃啟豪指出,縣道164線路面相當顛簸,去年2月還遇上自來水施工沼氣爆炸,柏油被炸破大洞滿目瘡痍,改善工程去年10月動工,告示牌標示工程7月8日完工,但實際工程持續到年底,應留意更改標示日期。郭良江表示,因需配合自來水管線工程延期,將立即更正。