蘇花預計今晚6時搶通 限小型車先行 大車最快5月底
▶▶▶不斷更新/0403花蓮大地震 完整新聞速報
台九線大清水隧道下清水橋,因4月3日花蓮規模7.2大地震坍落,造成蘇花交通中斷。蔡英文總統4日指蘇花公路下清水橋搶修最為關鍵,公路局表示,今天晚間6時可望搶通,不過,現階段僅供小型車通行。
由於此次台9線下清水橋毀損嚴重,且沒有替代道路,公路局希望盡快先打通便道,並分為4階段修復工作,第一階段已於3日晚間6時前利用山側舊便道開出人行道,讓受困者脫困;第二階段預計今天晚間6時前搶通先供小客車通行;第三階段預計5月底增設貨櫃便道供大車通行;第四階段預計今年底完成復建。
隨著今天鋒面接近台灣,東部地區開始出現明顯雨勢,又餘震頻繁,致使搶災工作逐漸增加難度。公路局表示,目前仍有3處預警性封閉路段,包括宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K至168K(蘇澳至崇德路段);宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K至69K(蘇澳至大清水路段);花蓮縣秀林鄉台8線110K+200至187K+800(大禹嶺至太魯閣路段)。
4處災阻路段包括台中市和平區台8線臨37便道6K+800至23K中橫便道,5處邊坡坍方全車道封閉阻斷,預計今天晚間6時搶通;花蓮縣秀林鄉台8線170K~172K+300(合流至九曲洞西口路段)共3處滑坡坍方,目前因現場餘震不斷持續性落石待情況穩定再評估搶通時間。
花蓮縣秀林鄉台9線158K+600(下清水橋長度25M)落橋阻斷,目前人員已由山側舊路徒步攀越,預計今天晚間6時搶通,先供小型車通行。花蓮縣秀林鄉台9丁線61K+300 K~61K+700(和仁路段)大片落石,雙向阻斷,預計今天晚間6時搶通。
至於台8線中橫公路因花蓮大地震發生至今仍有多起餘震,導致持續性有落石掉落,尤其合流至九曲洞西口路段共有3處滑坡坍方,仍要待情況穩定再評估搶通時間。
另外基於民生及受困旅客疏離需求下,公路局表示,今天上午10時由養管單位朝巡並排除零星落石後,於上午10時、下午1時及4時開放天祥往西,可經由大禹嶺經台14甲線往南投或由大禹嶺經台7甲線往宜蘭通行,開放車種為乙類大客車以下車種,下午4時放行完成後,執行夜間預警性封閉管制。
公路局提醒,由於地震過後山區道路易發生坍方、落石,路況難以掌握,加上鋒面接近,大雨容易導致道路再次中斷,如非必要請勿進入山區道路,並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)所提供最新交通管制、防災資訊。