新中山客運口岸料6月底前完工 近期開通香港市區、機場航線
全長24公里的深中通道,計劃於今年6月具備通車條件,屆時將大幅縮短深圳至中山的行車時間,至30分鐘左右。
此外,新中山客運口岸目前已進入施工關鍵時期,預計6月底前完工,並計劃近期開通香港市區、香港機場和澳門機場等航線。
位於翠亨新區馬鞍島的新中山客運口岸,聯檢大樓和配套設施已現雛形。據「中山發布」消息,新中山客運口岸預計整體在5月20日竣工、6月底前左右完工,通航時間待定。
目前,項目主體土建施工已完成98%,指廊施工完成90%,機電安裝完成60%,幕牆完成80%,精裝完成30%。
新中山客運口岸聯檢大樓設有6個境外泊位、4個內貿泊位和2個維修泊位,規模較現有的中山港客運碼頭大6倍左右,預計每年客流量達300萬人次。
新中山客運口岸計劃近期開通香港市區、香港機場和澳門機場航線,未來或謀劃開通深圳機場、深圳蛇口、海島遊、休閒觀光遊、低空飛行等航線。