耗時3.5年斥資2.18億 竹北市綜合大樓將於明年啟用
竹北市公所主秘張瑞龍指出,竹北市民眾活動中心綜合大樓於2020年10月,以約1.9億元經費發包拆除重建,後續接連碰上施工材料數量和設計不符、變更設計衍生履約爭議,以及疫情、建築物料大漲等困難。
張瑞龍說,該建物原本預計於今年1月31日完成申報主結構物竣工,但過程中發現工程發包階段,因減項錯誤,包含安全指示、標示等必要設備,造成進度受阻,因此緊急另案招標補強等,終在3月報竣完工。也因多數樓層樓板高度過低,後續施作天花板困難,因此需申請建照變更,待程序完成後,方能申請使用執照,進行內部試裝及驗收等各項作業。
鄭朝方說明,民眾活動中心為7層樓建築,面積約2248坪,規畫1至2樓為圖書館、3至4樓空間為代表會使用、5樓為調解會及多媒體簡報室、6樓為竹北市民活動中心竹義館、7樓則為竹北市民禮堂,預計可容納400人,地下1樓為停車場,未來將積極辦理各類講座、潛能開發學習課程、地方活動發表、國際展演等,縮短東西區藝文資訊的時間差,將活動中心功能發揮到最大值。