審計報告:鄉郊辦資助$1330萬建智能公廁 用1個月即門壞困人
2024年04月24日 14:02
東網電視
更多新聞短片
荔枝窩$1330萬智能公廁曾發生困人事件。
港府於2017年宣布成立鄉郊保育辦公室(鄉郊辦) ,負責統籌保育鄉郊計劃及管理有關小型改善工程,翌年鄉郊辦獲批5億元展開工作。《審計報告》就發現鄉郊辦工作出現各種問題,當中鄉郊辦負責的小型工程改善項目數目及開支偏低,部門成立超過5年,僅有10個小型工程項目,只涉及荔枝窩和沙羅洞兩個地方;部門原本核准工程預算為7,340萬,實際開支只為670萬,為預算的9%。其中一項2022年10月獲批的沙羅洞工程,於2024年1月仍未展開,落後目標施工日期7個月。報告又指出,一個荔枝窩公廁建造工程,獲批時預算為850萬港元,其後因採用包括自動滑門、空氣淨化太陽能板等的智能設施,超支480萬,最終達1,330萬港元。然而新公廁於2023年11月試行,12月初就有人因新設的自動滑門故障被困。署方建議,鄉郊辦應借鑑是次經驗,避免再有類似事件發生。
報告指出鄉郊辦未有為資助計劃設申請結果通知期限,2019年10月至2023年10月期間,共處理78宗申請,有關結果通知申請人需時最短8日,最長卻達83日,署方認為要為通知設合理期限。另外,截至2023年10月,資助計劃下有44個項目獲批,總額達2.22億,其中1.23億已發放。署方就發現由2019年10月至2023年10月期間發放的55筆中期款項中,超過三分一未能於指定期限發放,延遲最短3日,最長近半年。而批核工作時間亦不一,2019年10月至2023年10月期間所提交的151份項目文件中,接近8成於首次提交後要「等」鄉郊辦通過,最短只要13日,最長竟達523日。