光纖遲遲未入屋 75鄉村上網龜速
政府資助鋪線 恐等到2026年
港府矢言要將香港發展成智慧城市,但近年多項科技項目都甩轆,不單止「SmartPLAY」(康體通)、「監考易」等多個政府電子服務系統頻頻故障,通訊基建建設亦十分緩慢。鄉郊村屋多年來遲遲未有光纖網絡入屋,只能靠銅線網絡固網上網,網速上限僅每秒8兆比特(Mbps),相當於3G流動網絡的網速。當局早年展開擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃,目標涵蓋新界和離島235條鄉村,但目前只有160條鄉村完成光纖鋪設,完成率未及70%,尚有約75條鄉村需繼續忍受「龜速」上網,等到2026年才有望解決。科技界人士批評當局推展光纖入村進度緩慢,令村民生活在5G高速上網年代,卻要網上過慢生活。
網速上限慢如3G 傳圖片耗一分鐘
到底8Mbps是甚麼概念?香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出,8Mbps就如回到3G年代,以網上觀看影片為例,可能要不停載入,而且畫質十分低清,即使在通訊軟件向朋友發送一張圖片,亦可能要用上一分鐘。他指,5G技術發達後,不少遲遲未等到有光纖上網服務的村屋住戶會選擇直接以5G流動寬頻家居上網,惟數據超過一定用量後會被降速,上網有一定限制。他認為有關計劃在2018年提出,但至今仍有最少兩年才能完成,所用時間有點長,估計或與疫情間大部分資源撥於抗疫有關,影響到工程進度。
僅南丫島完成鋪設 多村落未接達
擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃於2018年提出,涉及逾7億元。當局分別於2019年6月及2020年1月進行了兩次招標,並分6個項目進行相關工作。截至本年2月,只有涵蓋南丫島的項目五已完成所有工作,而項目一(北區)、項目三(部分沙田區、部分大埔區、元朗區、屯門區、荃灣區及葵青區)、項目四(部分沙田區及部分西貢區)及項目六(大嶼山、長洲及坪洲)則只完成接達30%鄉村的第一期里程碑,項目二(部分大埔區及部分西貢區)則完成第二期里程碑,接達70%鄉村。
大澳以前只靠銅線提供基本的電訊服務,上網速度可能跟不上現代人要求。在大澳生活超過50年、經營零售生意的張志明表示,以前上網速度只有8Mbps,而且經常斷線,顧客使用信用卡或八達通付款更會因為斷線而無法轉帳。在資助計劃下,大澳部分鄉村和商戶去年年中已經有光纖網絡覆蓋,上網速度提高至1,000Mbps,不但沒再出現無法轉帳的情況,空閒時更可上網看影片。
當局稱規模龐大要掘路 施工需時
另外,梅窩部分鄉村也正進行光纖網絡鋪設工程。梅窩學校在資助計劃推出後,教師可以靈活安排網上互動教學。該校教師黃明發表示,光纖網絡可支援20至30部平板電腦同時上網互動,教師亦可設計網上課程更能引起學生興趣。
通訊事務管理局辦公室市場及競爭科主管詹建寧表示,資助計劃令高速寬頻服務在偏遠地區更普及,同時為其他電訊服務,例如5G和Wi-Fi無線上網提供基礎設施,有助香港智慧城市發展。她預計整個計劃在2026年或之前完成,惠及約11萬名村民。她續指,拓展光纖網絡涉及大規模工程,包括開掘道路等,個別項目更要在沒有道路連接的偏遠地區或郊野公園內進行,施工時間較長,故希望村民體諒和配合。