預算執行一度落後 國防部:三軍總醫院松山航醫大樓已竣工
三軍總醫院松山分院航空醫學大樓於110年3月23日舉行動土典禮,總統蔡英文出席典禮時表示,興建航醫大樓有兩個重要意義,第一是表達政府對「軍陣醫學」的重視,是要確保現役官士兵體能和安全戰力的重要指標,第二就是強化地區長照的需求,航醫大樓建成後,新大樓將可發展成急重症治療院區,而舊大樓將作為慢性病醫療及長照機構。
立法院預算中心近期發布「國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金111年度決算評估報告」,指出國軍生產及服務作業基金醫療事業自107年度起,陸續提出多項固定資產建設專案計畫。
報告指出,其中「三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓」及「醫學中心質子治療系統整備」等2項計畫,111年底累計預算執行率均不及5成,允宜檢討問題成因並加強進度控管。
國防部接受中央社訪問回應,三軍總醫院松山分院航空醫學大樓因廠商財務問題、疫情影響及缺工等因素,以致進度遲緩影響預算執行率,大樓已於今年4月1日竣工,目前正辦理驗收程序,驗收通過後預算執行率達100%。
至於質子治療系統整備計畫,國防部指出,原規劃於109至113年執行,期間因接連受新冠疫情等因素影響,經多次招標皆無商投標流標,目前預算執行率0.27%。
國防部指出,本案經重新檢討,修訂計畫並於今年3月奉行政院核定,執行期程自113年延長至118年,目前由所屬三軍總醫院籌劃,預計於118年啟用。