新竹市園道五地下停車場施工延遲 預計8月底完工
對此,交通處指出,停車場主結構已完成,但因居民陳情周邊人行道嚴重破損、不堪使用,因此納入停車場工程一併修繕,整體工程預計於8月底完工。
新竹市園道五地下停車場位於光復路與水源街口,一旁有新源市場、馬偕醫院、清華大學,上下班時間車流量大,加上就醫與採買人潮也不少,周邊路邊停車場早不敷使用,不少民眾都抱怨新竹馬偕醫院光復院區地下停車場車位粥多僧少,一位難求,因此,市府啟動新建地下停車場,也特地設置地下一樓連通道,可直通前往馬偕醫院,不過施工工期一延再延,讓不少民眾關心到底何時才能緩解當地停車需求。
市府交通處指出,停車場主結構已先在去年8月完工,後來進行上方景觀工程,但結構技師建議應減少覆土,避免影響結構安全,因此,市府後來調整施工方法與工序,包括減少停車場上方覆土,同時增加排水設施,減少停車場含水負重,改善工程進度符合預期。
交通處說,改善工程進行中,周邊居民及民意代紛積極陳情,因一旁新源街人行道嚴重破損、不堪使用,希望市府納入停車場工程一併修繕;經研議,市府於原預定改善工程外,一併辦理新源街人行道修繕工程,且為配合市場作息、降低民眾生活影響,僅能於下午施工,施工時間短,故整體工程進度較長。
另外,加上竹市冬季東北季風大,為提供民眾更友善的停車環境,市府也規畫在梯廳及天井處增設雨遮,納入整體工程一併施作,目前已責成廠商加速趕工,同時辦理取得使用執照前置作業。
交通處強調,該停車場整體工程預計於8月底完工,完工後,地下停車場為地下2層,提供246席汽車位,並將依照法規設置2%電動車優先車位、2%孕婦及育有6歲以下兒童者專用停車位,以及2%身障者專用停車位,機車格則規劃於水源街、新源街路側,設置近150格。