強震影響 新月橋主橋段4/9起分3階段辦理吊索檢測作業
〔記者翁聿煌/新北報導〕4月3日花蓮強震造成新北市景觀橋新月橋吊索有鬆脫狀況,管理單位高灘地工程管理處隨即於當日封閉新月橋主橋段,並請橋梁專業顧問公司清明連假間擬定吊索檢測計畫,已於4月9日起分3階段辦理檢測作業,了解吊索狀況並研擬修復計畫。
高灘處長張修銘表示,新月橋主橋段為雙孔非對稱鋼拱橋,兩拱合計吊索計56條,橋長300公尺,因吊索固定端位於新月橋橋下鋼構箱涵內部,且新月橋非車行橋梁,無法比照市區橋梁用橋檢車檢查,檢測下方吊索端需於橋下搭設鷹架進入鋼箱涵內檢測,涉及鷹架搭架、橋梁結構及檢測人員作業安全。
經專家討論後擬定3階段檢測計畫:第1階段,4月9日至12日安排以專業儀器進場針對吊索辦理索力檢查,研判地震對橋梁吊索影響程度。
第2階段,4月13日至15日由橋檢顧問公司依所量測的索力數據建模計算、擬定鷹架搭架計畫及方案,高灘處將於4月16日邀請技師專家協助審查,確保搭架安全無虞。
第3階段,橋檢公司於橋下搭設鷹架檢查開蓋檢查吊索固定端狀況,搭架含吊索檢查時間預計45天。
張修銘指出,新月橋因屬吊索橋梁系統結構,所以搭設任何設施皆必須考量橋梁安全,高灘處委由專業顧問公司經3階段檢測據以評估新月橋開放條件並提出吊索修復方案,待吊索全數檢查完畢若能確認橋梁安全容許,就會有條件開放通行,並同步進行吊索修復作業,檢查及修復期間請民眾配合相關管制措施,可選擇從上下游橋梁的自行車牽引道通過大漢溪。