鄉郊辦逾千萬建智能公廁 試用一個月即壞門
【本報訊】港府於2017年宣布成立鄉郊保育辦公室(鄉郊辦) ,負責統籌保育鄉郊計劃及管理有關小型改善工程,翌年鄉郊辦獲批10億元展開工作。不過,昨日公布的第82號《審計報告》發現,鄉郊辦負責的小型工程改善項目數目偏低,資助計劃及工程完工日期亦有延遲問題,其中一項原預算為850萬元的智能公廁工程,因採用智能設施而超支近半,但1,330萬元興建的智能廁所,卻在試行一個月就有人因升級後的自動滑門故障而被困,最終要「打爛」廁所緊急開門掣才脫身。審計署建議鄉郊辦跟進有關問題。
鄉郊辦成立超過5年,至今僅有10個小型工程項目,均位於荔枝窩和沙羅洞兩個地方;部門原本核准工程預算為7,340萬元,但迄今實際開支只有670萬,即只用了預算中的9%。其中一項沙羅洞工程,於2024年1月仍未展開,落後目標施工日期7個月。審計署報告又發現一個位於荔枝窩的公廁建造工程,獲批時預算為850萬元,其後因採用包括自動滑門、空氣淨化太陽能板等的智能設施,超支480萬,最終達1,330萬元。然而新公廁於2023年11月試行,12月初就有人因新設的自動滑門故障被困。當時是有市民參加越野跑使用該廁所,但離開時免觸式或手動開門掣均無效,甚至要「打爛」廁所緊急開門掣,皆無法打開廁所門,最終要拍門求救。署方建議,鄉郊辦應借鑑是次經驗,避免再有類似事件發生。
資助款項 三分一延誤發放
而資助計劃方面,報告就指出鄉郊辦於計劃多個階段均有延誤,包括批核、通知、資助發放階段。截至2023年10月,鄉郊辦資助計劃有44個項目獲批,總額達2.22億元,其中1.23億元已發放。署方就發現由2019年10月至2023年10月期間發放的55筆中期款項中,超過三分之一未能於指定期限發放,延遲短則3日,最長要近半年。而批核時間亦有長有短,2019年10月至2023年10月期間所提交的151份項目文件中,接近八成於首次提交後要「等」鄉郊辦通過,最短只要13日,最長竟達523日。署方認為要為通知設合理期限。