北市金華社宅基地將擴大考古試掘 開工遙遙無期
(中央社記者陳昱婷台北29日電)北市文化局文資會今天審議通過金華社會住宅基地擴大試掘計畫,以確認基地內是否埋藏其他史前遺物;金華社宅原為北市府規劃的大安區首處社宅,何時能開工仍是未知。
台北市大安區金華社會住宅基地位於市定古蹟「台北監獄圍牆遺蹟」範圍內,分別在民國109年、110年及111年完成試掘計畫、擴充試掘計畫及遺構提取及展示計畫,並經文化局文資會審議通過。
不過,施作團隊在進行遺構提取過程中,發現比預期完整的台北監獄尖底明溝及2件史前陶片,因此停工並重新進行文資價值審議程序;文資會則在去年通過登錄此尖底明溝為歷史建築,並要求提報擴大試掘計畫。
擴大試掘計畫今天送入文資會審議,執行團隊報告指出,為了確認基地內是否埋藏其他史前遺物或日治時期遺構,以及了解尖底明溝的完整性及分流溝位置,此次發掘將設置19個探坑,包含報告撰寫在內預計耗時19個月。
此計畫經逾半數委員同意後通過,有委員建議,除非有重大考古發現,不然可以精簡計畫中報文化局會勘的次數;另有委員指出,若此基地仍確定要蓋社宅,就應考量考古試掘效益與新建工程重要性間的平衡。
根據台北市都發局網頁,金華社宅工程已發包簽約,並在去年取得建照,原預計119年完工。然而,即便試掘依期程完成,後續仍要將報告送文資會審議,順利通過後還要再提文化資產監測保護計畫送審,何時能開工仍是未知。(編輯:蕭博文)1130429
本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。