台9線蘇花路廊有條件開放通行 中橫公路封閉
(中央社記者張祈、林巧璉花蓮縣4日電)花蓮昨天發生規模7.2地震,造成蘇花路廊多處坍方阻斷,目前台9線蘇花路廊(蘇澳至和平)有條件開放通行,台8線中橫公路(大禹嶺至太魯閣)目前仍全線封閉。
公路局東區養護工程分局新聞稿指出,目前台9線蘇花路廊(蘇澳至和平)開放通行條件包括,東澳、南澳地區住戶、新聞記者,以及外縣市搶災機具。
根據統計,截至上午10時,蘇花路廊南下宜蘭往和平方向車流量為478輛,北上和平往宜蘭方向為266輛。
另外,增開放台9丁線(南澳至和平路段),採北上放行、南下有條件放行如前述(和平及澳花地區住戶)。台8線中橫公路(大禹嶺至太魯閣)目前全線封閉。
行政院長陳建仁今天偕同副總統當選人蕭美琴前往花蓮視察災情,公路局報告指出,昨天災後台9線約出現7個較具規模災點,在昨晚6時前已經搶通6個災點,只剩下下清水橋未搶通,因下清水橋遭巨石擊落,該橋跨徑有25公尺、深度有20公尺。
搶修第一階段是昨天勘災過程中在旁邊有找到一條小路,打算用最快時間,在昨晚6時就闢出一條臨行便道,可以供人員進出。
第二階段目標在6日晚間6時前,使用密集排鋼型梁補強該便道,讓小車可通行。第三階段是大車通行部分,會在旁邊做基礎強固,將貨櫃堆疊起來增加寬度,預計5月底前供大車通行。整體復建希望在今年底全數完工。
另外,台8線災情有15處災點,截至目前為止搶通10個災點,仍有5個災點還在搶修中。原本預計今天要搶修至九曲洞至天祥,但昨天餘震不斷,今早搶修人員到現場時發現,昨天已清除石塊的地方又堆滿約3000方石塊,搶修狀況困難。目前預計今晚6時左右搶修至九曲洞,天祥則要延到明天下午2時才能搶通。
公路局表示,在天祥以西還有3處災點,目前已搶修到慈恩跟華祿溪,華祿溪約在6日才能搶通。
鐵路、公路搶修部分,今早7時台鐵已全線通車,公路部分九曲洞還有人受困,今天已出動空拍機拍攝受困狀況,預計今晚6時前完成搶救。
海運接駁部分,到今早11點時從花蓮有119輛汽車上船往蘇澳,其中有3輛是大貨車。從蘇澳回花蓮,有63輛車,有3輛貨車。公路局希望5月底前可將公路搶修到可供大貨車通行。(編輯:黃世雅)1130404
本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。