Đến nay, cây cầu giao thông dài 874 m nối hai bờ gần hoàn thành. Toàn tuyến cầu chỉ còn đoạn đi qua thôn Ân Phú (xã Tịnh An) dài 320 m chưa thi công xong, còn nham nhở. Đường qua làng xóm này còn nguyên nhiều thửa đất, bụi tre và nhiều loài cây khác chưa giải phóng xong mặt bằng.
Tại khu vực nhà điều hành, cây cỏ mọc ngập ngang đầu gối, ngang bụng người. Công trình nhiều năm không xong, chưa đưa vào sử dụng có xuất hiện tình trạng hoen ố màu xi măng.
Phía gần thôn Ân Phú, xã Tịnh An, các hố ga dọc đường đất đỏ không đóng nắp nằm chơ vơ dưới nắng. Phía nam thôn Ân Phú, có nhiều trại công nhân và hàng loạt máy móc, thiết bị nằm im lìm trong nắng.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng giao thông tỉnh Quảng Ngãi, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 31.8.2018 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.
Dự án gồm các hạng mục: Cống ngăn sông Trà Khúc có 19 khoang (bờ nam 11 khoang, bờ bắc 8 khoang), trong đó, mỗi khoang rộng 37,8 m, có cửa van phẳng vận hành lên xuống bằng hệ thống xi lanh thủy lực; 4 tràn piano; 2 đường sá đi, cầu giao thông 874 m và đường qua thôn Ân Phú (hay gọi là đảo Ngọc) dài 320 m.
Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được công ngày 2.7.2019, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Mục tiêu của dự án là giữ nước trên sông Trà Khúc đoạn qua TP.Quảng Ngãi để tạo cảnh quan phục vụ du lịch, ngăn xâm nhập mặn và nhiều dự kiến khác. Tuy nhiên, sau gần 5 năm thi công, dự án này vẫn còn dang dở, gây nhiều "điều tiếng" trong dư luận.
Trước đó, đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được UBND Quảng Ngãi phê duyệt vào tháng 4.2004, có kinh phí 60,7 tỉ. Đến năm 2009, vốn tăng lên 225,3 tỉ đồng và sau vài lần điều chỉnh thì đến năm 2018 là gần 1.500 tỉ đồng.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng giao thông tỉnh Quảng Ngãi, năm 2024, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được bố trí vốn hơn 227 tỉ đồng bằng nguồn thu tiền sử dụng đất để tiếp tục thi công. Tuy nhiên, dự án có hoàn thành trong năm 2024 hay không phụ thuộc vào vốn đầu tư, giải phóng xong mặt bằng và thi công dưới nước.
Chiều 8.4, tại cuộc họp báo quý 1/2024 do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, PV Thanh Niên hỏi liệu công trình có hoàn thành trong năm 2024 hay không, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án đã được bố trí vốn nên sẽ hoàn thành trong năm nay.