Thừa Thiên-Huế:
Ngổn ngang dự án đường cứu hộ 777 tỷ 'rùa bò' hơn thập kỷ
TPO - Dự án đường cứu hộ cứu nạn (CHCN) Phong Điền - Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), với trị giá đầu tư hơn 700 tỷ đồng hiện trong giai đoạn nước rút để hoàn thành thi công toàn tuyến sau hơn 12 năm triển khai.
|
Cùng với dự án đường CHCN Thủy Phù - Vinh Thanh, tuyến đường Phong Điền - Điền Lộc là hai dự án kết nối giao thông quan trọng từ khu vực đồng bằng về phía vùng biển TT-Huế được triển khai thi công xây dựng hơn 10 năm trước. |
|
Trong khi đường CHCN Thủy Phù - Vinh Thanh đi qua thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ nhiều năm trước, thì đường Phong Điền - Điền Lộc vẫn ì ạch, chậm về đích dù triển khai thực hiện từ năm 2011. |
|
Theo Ban Quản lý Dự án (BQLDA) Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh TT-Huế (chủ đầu tư), nguyên nhân công trình chậm tiến độ, kéo dài qua hơn 10 năm là do dự án trước đây được bố trí nguồn vốn từ Chương trình xây dựng các tuyến đường CHCN của Trung ương. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ có nghị quyết siết chặt đầu tư công, dự án này nằm trong diện phải tạm hoãn, tạm dừng. |
|
Tỉnh TT-Huế đã cân đối bố trí các nguồn vốn khác, nhưng với quy mô nhỏ lẻ để thi công một số hạng mục trước mắt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nên không thể về đích đúng hạn sau 3 năm khởi công như kế hoạch tiến độ đặt ra ban đầu. |
|
Qua hơn 10 năm, gần đây, dự án mới được tái bố trí vốn theo chương trình đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, nhằm phục vụ thi công, hoàn thành dứt điểm công trình giao thông trọng điểm của tỉnh TT-Huế này. |
|
Toàn tuyến dự án có chiều dài 16 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) điểm cuối tại bãi biển xã Điền Lộc. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 670 tỷ đồng. Qua hơn 10 năm triển khai, với nhiều biến động về vật giá, đến nay HĐND tỉnh TT-Huế đã quyết nghị điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư lên hơn 777 tỷ đồng (tăng hơn 100 tỷ đồng). |
|
Việc điều chỉnh tăng vốn cho dự án được chủ đầu tư giải thích, nhằm phục vụ tái định cư cho dân, bổ sung cây xanh, mở rộng mặt đường đồng nhất 15 m toàn tuyến theo đơn giá mới về vật liệu xây dựng, nhân công so với cách đây hơn 10 năm. |
|
Sau khi được bố trí tăng vốn và tích cực thực hiện công tác di dời, giải phóng mặt bằng, công trình dự án đường CHCN Phong Điền - Điền Lộc hiện trong giai đoạn thi công nước rút, đặc biệt là tại hạng mục phức tạp nhất là cầu vượt đường sắt Bắc - Nam nằm ở đầu tuyến, thuộc địa bàn thị trấn Phong Điền. Hạng mục này được khôi phục thi công trở lại vào tháng 5/2022, sau nhiều năm bị gián đoạn, bỏ phế. |
|
Theo BQLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh TT-Huế, trên tuyến hiện triển khai đồng loạt 4 mũi thi công. Trong đó, từ vị trí Km0 đến mố 1 cầu vượt đường sắt với chiều dài 600m hiện dần hoàn thiện rải cấp phối đá dăm, đến đầu tháng 5 sẽ thảm nhựa nửa đường bên phải, sau đó sẽ thảm nhựa nửa còn lại vào tháng 6. |
|
Riêng đoạn tuyến từ Quốc lộ 49A (xã Phong Chương) đến cuối tuyến (xã Điền Lộc) dài 3,5 km hiện được đơn vị thi công là Công ty CP Thành Đạt hoàn thiện phần đắp nền cấp phối, sau đó sẽ đúc bê tông xi măng mặt đường vào tháng 7. |
|
Dự kiến, toàn bộ công trình đường CHCN Phong Điền - Điền Lộc sẽ hoàn thành, thông tuyến, đưa vào sử dụng vào cuối năm nay, kết thúc một dự án giao thông có thời gian thực hiện lâu nhất từ trước đến nay tại TT-Huế. |
|
Đây là công trình giao thông được kỳ vọng tạo kết nối và mở rộng không gian đô thị trong định hướng đưa huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025. |