Lên phương án cưỡng chế hàng chục hộ dân
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 60,3km, tổng diện tích thu hồi hơn 494ha. Đến thời điểm này đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) đạt 99,98% tổng diện tích quy hoạch.
Trong đó, phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt 98,67% tổng diện tích quy hoạch. Hiện còn 69 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Về công tác bố trí TĐC đã hoàn thành công tác thi công xây dựng 23/23 khu TĐC; đã phê duyệt 100% phương án bố trí TĐC và tổ chức bàn giao thực địa 723 lô đất TĐC cho các hộ dân.
Theo cam kết, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao cho các đơn vị thi công vào ngày 31/12/2023. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 69 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Nên tỉnh này phải xin lùi thời gian hoàn thành GPMB đến ngày 30/4/2024.
Ông Trần Phước Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp ngày 2/4 liên quan đến các vướng mắc của dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. |
Mới đây ngày 2/4, tại cuộc họp do ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì liên quan đến những vướng mắc trong quá trình đền bù, GPMB để giao đất thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã của tỉnh này cho biết đã lên phương án cưỡng chế hàng chục hộ dân để giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu.
Ông Nguyễn Đăng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, liên quan đến dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, hiện trên địa bàn huyện vẫn còn 52 hộ dân ở xã Nghĩa Kỳ chưa nhận tiền bồi thường. Nguyên nhân do chưa thống nhất mức bồi thường, chính sách TĐC. Các trường hợp này căn cứ vào quy định pháp luật thì chưa đảm bảo cơ sở để giải quyết.
"Những ngày qua, đích thân tôi và lãnh đạo huyện cũng đã đến từng nhà gặp gỡ, vận động người dân giao đất, giải thích cho người dân hiểu về chính sách bồi thường, TĐC…", ông Vinh nói.
Đến nay Quảng Ngãi vẫn còn 69 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. |
Theo ông Vinh, khi đã hoàn tất các thủ tục bồi thường liên quan đến việc giao đất nhưng người dân không chấp hành thì sẽ tổ chức cưỡng chế. Hiện nay, huyện đã ban hành 69 quyết định cưỡng chế đối với 52 hộ gia đình chưa nhận tiền đền bù nói trên. Tuy nhiên, đây là phương án cuối cùng, chính quyền địa phương rất mong các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để sớm hoàn thành dự án trọng điểm quốc gia.
Đối với huyện Nghĩa Hành, hiện còn 4 hộ chưa nhận tiền bồi thường, nên huyện sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 15/4. Ngoài ra, huyện này còn 30 nhà dân đang dần hoàn thiện nhà ở, cũng đang xin chậm bàn giao đất. Trong khi đó, huyện Mộ Đức còn 4 hộ đang xây dựng nhà ở hiện vẫn chưa xong nên chưa di dời.
Đến nay, có 2 trong số 3 hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã được đào thông. |
Còn tại địa bàn thị xã Đức Phổ, hiện còn 13 hộ chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Bùi Văn Lý cho biết, theo kế hoạch, ngày 4/4 huyện sẽ cưỡng chế thu hồi đất 2 hộ, còn 11 hộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cưỡng chế, chậm nhất là 28/4 sẽ hoàn thành, giao mặt bằng cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Cam kết hỗ trợ người dân tiền thuê nhà để khẩn trương bàn giao mặt bằng
Đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) và đơn vị thi công là Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị tỉnh cấp thêm mỏ cấp đất đắp (hiện còn thiếu khoảng 5 triệu m3 đất).
Các hộ dân ở huyện Nghĩa Hành xây dựng nhà trên khu TĐC Đồng Bà Thơi. |
Tập đoàn Đèo Cả cũng cam kết, sẽ hỗ trợ người dân tiền thuê nhà do chưa xây dựng xong nhà tại khu TĐC, để khẩn trương bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.
Ông Nguyễn Tấn Đông – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả cho biết, đơn vị rất mong các địa phương sớm giải quyết vướng mắc, bàn giao hơn 1% mặt bằng còn lại để thuận tiện cho việc triển khai thi công.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thi công, GPMB và ổn định đời sống người dân sau khi di dời TĐC. Việc giải tỏa, đền bù cho dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật, tuyên truyền về chính sách bồi thường GPMB, thi công, để người dân nắm bắt, thấu hiểu, đồng thuận, ủng hộ.
Một góc hầm xuyên núi thuộc địa phận thị xã Đức Phổ. |
Quá trình giải quyết các vướng mắc về bồi thường, phải đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân theo quy định. Nếu không chính đáng thì không hứa hẹn, trả lời dứt khoát để người dân không hiểu sai, tự nguyện bàn giao mặt bằng. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư và nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, lắng nghe dân và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. "Đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc, nhưng phải hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng cuộc sống thường nhật của người dân", ông Hiền nhấn mạnh.
Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025). Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc Nam.
Dự án có chiều dài 88km, tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng. Trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km, qua tỉnh Bình Định dài 27,7km. Giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.
Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành toàn tuyến vào quý III năm 2026.