(QNO) - UBND tỉnh quyết định trình kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Trà Đình (xã Quế Phú, Quế Sơn), dự kiến sẽ tổ chức ngày 23/4.
Dự án cầu Trà Đình (xã Quế Phú) đã được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án (Quyết định số 3811/QĐ - UBND ngày 28/10/2016 và số 3928/QĐ - UBND ngày 28/12/2018). Tuy nhiên, khi triển khai thi công dự án nhóm C này, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, dẫn đến nguồn thu thiếu hụt, ngân sách huyện Quế Sơn chưa đảm bảo cân đối theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt.
UBND huyện Quế Sơn mới chỉ thực hiện trước phần cầu và đường công vụ (hoàn thành năm 2020). Riêng hạng mục đường dẫn vào cầu (khoảng 1.000m), hệ thống thoát nước, cọc tiêu, biển báo đến nay vẫn chưa thi công xây dựng.
Theo ông Nguyễn Hưng - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, việc kéo dài thời gian thực hiện dự án đã làm tăng chi phí đầu tư xây dựng theo định mức, đơn giá vật liệu, nhân công, tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và bổ sung thêm một số hạng mục công việc theo ý kiến nhân dân tại khu vực dự án, dẫn đến tăng tổng mức đầu tư.
Để thực hiện hoàn chỉnh dự án, đảm bảo mục tiêu đầu tư, nên việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết, theo hướng điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên trên 62,578 tỷ đồng (tăng trên 10,679 tỷ đồng), thay vì 51,899 tỷ đồng như quyết định đầu tư trước đây. Nguồn ngân sách tỉnh sẽ từ 30 tỷ đồng lên 38 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng). Phần kinh phí còn lại sẽ do ngân sách huyện Quế Sơn đảm bảo. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 - 2020 sẽ thành 2017 - 2025, để bảo đảm thời gian thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án.