Lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa thực địa kiểm tra tại công trường thi công các dự án "Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh" (ATCC/HCM) và Dự án thành phần 2 "Các công trình phục vụ quản lý bay" - Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1.
Đây là hai dự án trọng điểm của quốc gia có tính chất đặc biệt quan trọng.
VATM đánh giá dự án ATCC/HCM có áp lực rất lớn về mặt tiến độ từ dự án Cảng HKQT Long Thành. Theo đó, lãnh đạo VATM yêu cầu Ban quản lý dự án phối hợp nhà thầu thi công xây dựng và tư vấn giám sát phải cụ thể hóa các cam kết điều chỉnh rút ngắn tiến độ thi công bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở quản lý tiến độ.
Tương tự, dự án thành phần 2 "Các công trình phục vụ quản lý bay" - Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1, VATM lưu ý Ban quản lý dự án đôn đốc nhà thầu thi công tiếp tục tăng cường nhân lực; tăng ca tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công toàn bộ các hạng mục đặc biệt là tháp chỉ huy, phấn đấu hoàn thành phần thô tháp chỉ huy trong năm 2024. Việc này nhằm để bù tiến độ và dự phòng cho thời gian thi công dự kiến bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết khí hậu bất lợi (từ tháng 6-2024).
VATM đánh giá đây là hai dự án trọng điểm mang tầm chiến lược, góp phần nâng cao năng lực dịch vụ điều hành bay của VATM, đáp ứng tăng trưởng của vận tải hàng không trong nước và khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế, môi trường, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.
Đặc biệt, Trung tâm ATCC/HCM bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ kiểm soát tiếp cận cho Cảng HKQT Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khi Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 được hoàn thành vào cuối năm 2025.
Trung tâm ATCC/HCM khi đi vào khai thác sẽ đảm bảo dự phòng cơ sở điều hành bay tại chỗ và tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn công tác bảo đảm điều hành bay trong Vùng FIR HCM của VATM.
Liên quan các dự án do VATM làm chủ đầu tư, Bộ GTVT vừa cảnh báo việc thực hiện một số dự án trọng điểm của VATM đến thời điểm hiện tại còn chậm tiến độ chưa đáp ứng theo kế hoạch và cam kết với bộ.
Bộ này yêu cầu VATM phải đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống trang thiết bị của Trung tâm ATCC/HCM khai thác trong mọi tình huống. Đồng thời, xây dựng các phương án dự phòng, các kịch bản có thể xảy ra để kịp thời xử lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đột ngột dừng hoạt động.