Vĩnh Lộc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm
Thời điểm này, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đang triển khai 3 dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư 240,5 tỷ đồng. Để các công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, huyện đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
Thi công dự án đường từ trung tâm đô thị Bồng nối Đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung.
Dự án đường từ trung tâm đô thị Bồng nối Đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung có chiều dài hơn 6,3km, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng hiện đang được 2 đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Tân Sơn và Công ty TNHH Xây lắp điện và Thủy lợi Thăng Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đại diện liên danh đơn vị thi công dự án - ông Nguyễn Đăng Tạo, Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình, cho biết: "Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, chúng tôi đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, trên 2 đoạn tuyến có chiều dài hơn 3km, đến thời điểm này, đơn vị đã thực hiện thi công xong phần đất đắp nền đường K95 và K98, hoàn thành xong việc rải đá dăm loại 2 được 800m, lắp được 12 cống qua đường... với khối lượng công việc đã thực hiện ước đạt khoảng 60%. Tuy nhiên, hiện còn vướng gần 300m, thuộc địa bàn xã Vĩnh Thịnh chưa giải phóng mặt bằng do điều chỉnh dự án. Vì vậy, đề nghị huyện Vĩnh Lộc sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng trên đoạn tuyến còn vướng mắc để bảo đảm tiến độ".
Dự án sửa chữa, nâng cấp Đường tỉnh 522, đoạn nối Quốc lộ 45 với trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc đi đê sông Bưởi có chiều dài 1,32km với tổng mức đầu tư 29,5 tỷ đồng đang được đơn vi thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ngay sau khi dự án khởi công dịp tháng 10/2023, đơn vị thi công đã huy động máy móc, nhân lực để thi công. Đến thời điểm này, tuyến đường đã xong các phần việc như hoàn thành cấu kiện đúc sẵn, lắp đặt rãnh dọc bên trái tuyến được 400m, hoàn thành tường rào, đắp nền K98 được 250m... Tổng khối lượng công việc ước đạt khoảng 30%, đảm bảo theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Ngoài 2 dự án trên, dự án cải tạo, nâng cấp đường từ nhà văn hóa thôn Đồng Mực đi nhà văn hóa thôn Sóc Sơn 3, xã Vĩnh Hùng, chiều dài 2,8km được khởi công tháng 8/2023, thời gian hoàn thành tháng 8/2024, đến nay đã thực hiện khối lượng ước đạt khoảng 90%.
Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc Trịnh Tuấn Vũ, cho biết: "Huyện Vĩnh Lộc đang tập trung thi công 3 dự án giao thông trọng điểm, tiến độ đều đảm bảo theo yêu cầu của huyện đặt ra. Riêng dự án đường từ trung tâm đô thị Bồng nối Đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung được coi là tuyến đường giao thông trọng yếu, kết nối liên huyện giữa đô thị Bồng với đô thị Hà Lĩnh (Hà Trung), tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay, khối lượng công việc đã hoàn thành ước đạt khoảng 45%. Địa phương đang phấn đấu, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý I/2025".
Bài và ảnh: Minh Lý
- 2024-04-04 06:47:00
- 2024-04-03 21:36:00
- 2024-04-03 09:44:00