Thông tin từ EVN, 100% mặt bằng của dự án đường dây 500kV mạch 3 nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; gần 50% (252/503) khoảng néo.
Trên toàn tuyến đang triển khai thi công móng đồng loạt tại 1.177/1.177 vị trí (100%), hoàn thành đúc móng được 512/1177 vị trí; đã bàn giao 221/1177 cột thép, trong đó hoàn thành lắp dựng 79/1177 cột thép, đang lắp dựng 62/1177 cột thép.
Cập nhật tiến độ dự án, EVN và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết đã liên tục kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, rải căng dây theo đúng tiến độ cam kết; đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (cột thép, sứ, phụ kiện, cáp quang và dây dẫn…) khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ; thường xuyên có văn bản nhắc nhở, cảnh báo đối với các nhà thầu chậm tiến độ.
Tuy vậy, phản ánh đến Ban chỉ đạo, EVNNPT cho biết, dự án đường dây 500kV mạch 3 vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Nhiều địa phương chưa lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ phần hành lang an toàn; một số nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị như cột thép, cách điện, phụ kiện chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ so với hợp đồng...
Ngoài ra, việc đồng thời huy động số lượng lớn các máy thi công cho 239 vị trí móng cọc trên toàn tuyến trong thời gian ngắn gặp rất nhiều khó khăn; máy ép cọc có tải trọng lớn (200 tấn/máy), nhiều vị trí móng bị cô lập bởi xung quanh là ao - đầm - kênh - sông, nên việc mở đường vào cho máy ép cọc mất nhiều thời gian, công sức và chi phí.
Bên cạnh đó, nhiều vị trí móng cọc nằm xa trục đường giao thông chính, khu đất ruộng, kênh mương, nền đất yếu, nên việc triển khai đường thi công để vận chuyển thiết bị máy móc và vật tư gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tiến độ hoàn thành còn chậm theo kế hoạch; nhiều vị trí nằm trên địa hình đồi núi cao và rất khó vận chuyển máy móc, vật liệu vào thi công, nhất là khi trời mưa; nhiều vị trí khi khai mở hố móng gặp đá khối lớn...
Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Để phấn đấu hoàn thành các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN/EVNNPT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư có đủ căn cứ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kiến nghị Bộ Công thương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong công tác vận chuyển các thiết bị cách điện, phụ kiện nhập khẩu từ nước ngoài.
Kiến nghị các địa phương sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hành lang an toàn để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục hỗ trợ bàn giao các khoảng néo còn lại để thực hiện công tác kéo dây; các địa phương khẩn trương kiểm kê, kiểm đếm, xác định số nhà/hộ dân phải di dời tái định cư và thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, đảm bảo an toàn hành lang tuyến để đóng điện công trình…
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, việc bàn giao mặt bằng hành lang tuyến vẫn không thể hoàn thành trong tháng 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, các địa phương cần hành động, vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đôn đốc, chỉ đạo các ban ngành nhằm hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 15.4.