Ngày 25-4, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Thuận, cho biết tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành kết nối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nay đã thi công hơn 90% khối lượng.
Tuy nhiên, nhiều khả năng đến ngày 30-4 tới chỉ thông xe kỹ thuật do một số cống, đầu cầu; các khu vực mới được giao mặt bằng cần phải có thời gian ổn định.
Dự án tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành dài 7,7 km nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với QL1A đến tuyến đường ĐT.719B được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, tổng mức đầu tư 420 tỉ đồng.
Sau khi thi công khoảng hơn 80% khối lượng hợp đồng, đấu nối xong với QL1A và đường 719B thì công trình này "đứng bánh" vì một doanh nghiệp trồng thanh long không đồng ý giao mặt bằng dài khoảng 1,35 km để thi công.
Lý do doanh nghiệp này đưa ra là yêu cầu phải bồi thường gấp 2,5 lần. Theo UBND huyện Hàm Thuận Nam, diện tích đất nói trên là của 4 hộ dân và những hộ này đã ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất.
Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Thuận Nam, địa phương đã hoàn chỉnh hồ sơ, dự kiến ngày 19-3 triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định pháp luật. Tất cả kế hoạch, phương án cưỡng chế đều đã được thông qua.
Tuy nhiên, trước khi ký quyết định cưỡng chế, chiều 19-3, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam lần thứ 5 thành lập đoàn xuống thuyết phục và vào "phút 89", doanh nghiệp trên đã chấp thuận giao mặt bằng, nhận số tiền đền bù khoảng hơn 9 tỉ đồng.
Theo Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công, do mặt bằng khá lớn bị ngưng trệ đến ngày 19-3 mới được bàn giao nên dù đã huy động hàng trăm xe cơ giới làm xuyên đêm nhưng khả năng đến ngày 30-4 này vẫn chưa thể thông xe toàn tuyến, chỉ có thể thông xe kỹ thuật.
Ngày 20-4, chúng tôi đã có mặt tại công trình nơi doanh nghiệp mới bàn giao mặt bằng, ghi nhận tại đây còn ngổn ngang dù đơn vị thi công đã huy động nhân-vật lực bám đường thi công trắng đêm.
Đường Hàm Kiệm - Tiến Thành được xem là tuyến đường chiến lược khi kết nối với nút giao Ba Bàu của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - QL1A, rút ngắn đáng kể tuyến đường xuống biển.
Con đường này cũng kết nối với đường 719B một hướng đi về Phan Thiết, hướng còn lại đi qua huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi và kết nối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua QL55.