Mới đây, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về công tác bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn năm 2024 dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh.
Theo kế hoạch, một đoạn song hành Quốc lộ 50 sẽ về đích trong năm 2024. Tuy nhiên, theo Ban giao thông, hiện dự án này đang gặp nhiều khó khăn.
Cụ thể, đối với đoạn tuyến xây dựng mới từ đường Nguyễn Văn Linh đến điểm giao với đường Quốc lộ 50 hiện hữu (thuộc phạm vi các gói thầu Xây lắp 1, 2, 3, 4) còn một số vị trí chưa được bàn giao mặt bằng, nguy cơ dẫn tới không đảm bảo tiến độ hoàn thành đoạn tuyến trong năm 2024.
Theo đó, gói thầu Xây lắp số 1 - Đoạn Khu dân cư Gia Hòa hiện hữu còn 3 căn nhà chắn ngang hơn 1/2 mặt cắt ngang tuyến đường do doanh nghiệp tư nhân xây dựng và kinh doanh nhà Gia Hòa quản lý chưa hoàn thành bồi thường cho dân.
Bên cạnh đó, gói thầu Xây lắp số 2 - Đoạn Khu dân cư Phong Phú 4 còn khoảng 8 căn nhà giáp đường Trịnh Quang Nghị chắn ngang toàn bộ mặt cắt ngang tuyến đường do doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Nhà Khang Phúc quản lý chưa hoàn thành bồi thường cho dân.
Trước tình trạng đó, Ban giao thông nhận định 2 vị trí vướng mặt bằng nêu trên có nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý, dự kiến kéo dài bàn giao mặt bằng sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án nên Ban Giao thông đã thường xuyên phối hợp với UBND huyện Bình Chánh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Ngoài ra Ban Giao thông thường xuyên cập nhật vào báo cáo khó khó khăn vướng mắc dự án trọng điểm gửi Thành ủy, UBND TP.HCM.
Theo ghi nhận của PLO ngày 10-4, tại gói thầu xây lắp số 1 (Đoạn Khu dân cư Gia Hòa) công trường nhộn nhịp với hàng chục công nhân, máy móc, thiết bị đang dồn lực, thực hiện song song các hạng mục để đưa dự án sớm về đích.
Tương tự, tại gói thầu xây lắp số 2 (Đoạn Khu dân cư Phong Phú 4) nhiều đoạn đã thành hình.
Dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh là dự án giao thông trọng điểm, cấp bách của TP nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt cho tuyến đường vận tải quan trọng của TP và khu vực phía Nam TP.
Hiện nay, Ban Giao thông đang khẩn trương đôn đốc thi công để đáp ứng tiến độ hoàn thành, thông tuyến đoạn song hành Quốc lộ 50 trong năm 2024 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025 theo tiến độ thực hiện hợp đồng cũng như chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.