Theo báo cáo của Ban giải phóng mặt bằng (GPMB) tỉnh Đồng Nai, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 34,2 km. Đi qua 2 địa phương là TP.Biên Hòa và H.Long Thành (gồm 11 xã, phường). Tổng diện tích thu hồi gần 290 ha của trên 3.400 hộ dân và nhiều tổ chức. Trong đó hơn 2.400 hộ cần bố trí tái định cư.
Đối với đoạn qua UBND H.Long Thành, đến nay huyện đã ban hành 2.481 thông báo thu hồi đất. Còn lại 112 thửa đất chưa đủ thông tin chủ đất. Trong đó đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 115 trường hợp/ 63ha/197 tỉ đồng. Còn đoạn qua UBND TP.Biên Hòa thì đã phê duyệt phương án bồi thường 55 thửa/6,2ha/151,8 tỉ đồng.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Quế, Phụ trách Ban GPMB tỉnh Đồng Nai nói rằng hiện nay đang gặp vướng mắc lớn tại P.Phước Tân (TP.Biên Hòa). Cụ thể, có tới 110 thửa đất/375 hộ đang tồn tại, UBND P.Phước Tân yêu cầu quy chủ, thông báo thu hồi đất rồi mới kiểm kê. "Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện vì không thể xác định nguồn gốc đất để thực hiện công tác bồi thường", ông Quế trình bày.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh hạn chót bàn giao toàn bộ mặt bằng là 30.6.2024. Ông yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp, tập trung giải quyết, không đổ qua đổ lại cho nhau nữa.
Đối với nội dung Ban GPMB tỉnh Đồng Nai phản ánh, ông Võ Tấn Đức chỉ đạo Sở Nội vụ nhanh chóng lập đoàn thanh tra. "Nếu kiểm tra, xác minh đúng thì tham mưu UBND tỉnh tiến hành luân chuyển, xử lý cán bộ" ông Đức nhấn mạnh.
Trước đó, vào tháng 3.2024, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban GPMB tỉnh Đồng Nai, UBND H.Long Thành chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng, chậm nhất đến ngày 30.6.2024.
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công vào tháng 6.2023, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2026, rút ngắn khoảng cách từ Đồng Nai và TP.HCM đi Bà Rịa - Vũng Tàu, nâng cao năng lực vận tải và tăng khả năng kết nối giữa các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ.