Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2022, với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, đoạn nâng cấp, cải tạo đi qua 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành và Đô Lương.
Thời gian qua, các địa phương đã rất tích cực trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhằm bàn giao cho đơn vị thi công để triển khai theo đúng tiến độ. Vậy nhưng, cho đến thời điểm này, tại các địa phương, nhiều vấn đề vướng mắc xuất hiện chưa được giải quyết.
Những vướng mắc này cũng đã được Báo Nghệ An liên tục phản ánh trong nhiều bài viết liên quan. Theo đó, tổng chiều dài còn vướng mắc trên toàn tuyến khoảng 3km.
Trong đó, tại huyện Diễn Châu có 3 vấn đề vướng mắc lớn nhất liên quan đến việc nhiều hộ dân tại các xã Diễn Phúc, Diễn Thành, Diễn Cát, Minh Châu bị ảnh hưởng và đủ điều kiện được bồi thường, nhưng đến nay chưa được bồi thường và chi trả tiền thu hồi đất; một số công trình kỹ thuật như đường điện, đường ống nước chưa được di dời; nhiều hộ dân tại xã Diễn Phúc thuộc diện tái định cư nơi ở mới nhưng chưa được bố trí tái định cư.
Tại huyện Yên Thành, nhiều người dân tại các xã Viên Thành, Bảo Thành, Công Thành, Mỹ Thành chưa đồng tình với phương án bồi thường thu hồi đất do liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, mức giá bồi thường, nên chưa bàn giao mặt bằng.
Riêng tại huyện Đô Lương, hiện vướng mắc tại 2 điểm, trong đó hộ gia đình ông Nguyễn Tất Thường (xã Hoà Sơn), do không muốn tuyến đường đi qua phần đất của gia đình nên đã không chấp nhận phương án bồi thường; ngoài ra còn có khoảng 200m đoạn qua xã Lưu Sơn đã bị 9 hộ gia đình tự ý lấn chiếm xây dựng trái phép nhưng không chịu bàn giao mặt bằng.
Chính những vướng mắc này khiến cho việc thi công gặp trắc trở, không liền mạch, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường tại những điểm còn thi công dở dang.
Trước thực tế đó, vào ngày 5/4, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, trên cơ sở báo cáo kiến nghị đề xuất của Công an tỉnh vào ngày 21/3/2024, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn 147/UBND-NC giao UBND các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án (kể cả các hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng) về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết của dự án; thông tin về nguồn gốc đất, phương án hỗ trợ để người dân biết, đồng thuận việc thu hồi đất để thi công công trình.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương này chỉ đạo các bộ phận chức năng khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc thu hồi đất, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, nếu trong trường hợp đã triển khai các biện pháp theo đúng quy định hiện hành mà vẫn có sự cản trở của người dân thì UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công, nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND các huyện nói trên để rà soát, đánh giá tổng thể các vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm có giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng, ý nghĩa của công trình; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng của dự án. Qua đó, sớm đưa công trình về đích đúng tiến độ, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội dọc hành lang Quốc lộ 7, cũng như kết nối với nước bạn Lào thông qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.