Thông tin từ UBND H.Đầm Hà (Quảng Ninh) cho biết, dự án Quảng trường trung tâm 28.1 đang triển khai tại địa phương này bị chậm tiến độ vì thiếu nguồn vật liệu san lấp mặt bằng.
Công trình Quảng trường trung tâm H.Đầm Hà được xây dựng trên diện tích 5,23 ha, có tổng mức đầu tư hơn 145 tỉ đồng do Ban Quản lý công trình H.Đầm Hà làm chủ đầu tư.
Dự án quảng trường hoành tráng bậc nhất tỉnh Quảng Ninh, gồm khu vực quảng trường, khu công viên cây xanh và hồ cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật.
Đáng chú ý, khu vực quảng trường trung tâm có diện tích hơn 1,8 ha, được thiết kế 1 tầng, chiều cao 3,6 m, có sân, bãi đỗ xe, đài phun nước, phù điêu, đèn chiếu sáng, màn hình led…
Tuy vậy, sau khi khởi công vào tháng 9.2022, đến nay dự án mới hoàn thành 50% khối lượng công việc; trong đó chủ yếu là phần xây dựng còn phần san lấp mặt bằng chưa thể triển khai không có nguồn vật liệu san lấp.
Ghi nhận của Thanh Niên trong ngày 4.4 cho thấy, không khí thi công trên công trường thi công dự án quảng trường trăm tỉ trên khá buồn tẻ; lác đác vài công nhân đang thi công phần phụ, còn mặt bằng vẫn ngổn ngang thiết bị, sỏi đá.
Đại diện Ban Quản lý dự án công trình H.Đầm Hà cho biết, theo tiến độ công trình sẽ hoàn thành vào tháng 9 tới nhưng hiện nay đã bị "vỡ kế hoạch". Đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn; nhất là trong việc tìm kiếm nguồn vật liệu san lấp để bù tiến độ và dự kiến đưa công trình vào hoạt động trong tháng 5.2025.
"Công trình cần phải có khoảng 20.000 m3 đất để san lấp nhưng hiện nay chưa tìm được nguồn khiến cho việc giải ngân vốn đầu tư công của địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Năm ngoái (2023 - PV) địa phương đã bố trí được vốn nhưng không thể giải ngân nên phải chuyển sang dự án khác. Dự án không thiếu tiền nhưng không có đất san lấp nên tiến độ bị chậm", đại diện Ban Quản lý dự án công trình H.Đầm Hà cho biết.