Ngày 13-4, Ban quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho hay, sau hơn 9 tháng khởi công, cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) mới có gần 4 km mặt bằng sạch nên tiến độ hiện đang ì ạch.
Trong đó, các thửa đất cần bàn giao sớm cho dự án gồm thửa đất thuộc phạm vi giao cắt với tuyến ĐT602, nút giao Hoàng Văn Thái. Ngoài ra còn có một số thửa đất thuộc vị trí nền đào, xử lý nền đất yếu, tường chắn…
Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn cho hay, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đi qua địa bàn ba xã Hòa Nhơn, Hòa Liên và Hòa Sơn với ba hạng mục xây lắp là phân lòng tuyến cao tốc, phần vệt kẹp và tuyến đường gom.
Theo ông Tôn, hiện nay các thủ tục pháp lý để thực hiện việc thu hồi, giải tỏa đền bù tổng thể dự án vẫn đang được hoàn thiện.
Tổng cộng dự án có 1.849 hồ sơ thửa đất. Trong đó đất nông nghiệp và đất khác là 1.441 hồ sơ, nhà ở 408 hồ sơ và 2.908 ngôi mộ.
Huyện Hòa Vang đã hoàn thành kiểm đếm 1.003 hồ sơ, họp pháp lý 900 hồ sơ, áp giá 563 hồ sơ, chi trả và bàn giao mặt bằng 500 hồ sơ.
Đồng thời, huyện Hòa Vang đã kiểm đếm 2.758 ngôi mộ. Hiện đã có 1.250 mộ đăng ký chôn vào Nghĩa trang Hòa Ninh và An Châu, Hòa Phú; 140 mộ tự di dời; 1.368 mộ đã lập hồ sơ nhưng chưa đăng ký địa điểm di dời do đợi họp tộc làng, gia đình.
Ông Tôn cho hay, huyện đã bàn giao gần 4 km mặt bằng, phấn đấu đến ngày 30-4 bàn giao thêm 2 km, cơ bản đảm bảo tiến độ TP giao. Trong tháng 5, huyện sẽ tập trung giải phóng mặt bằng đối với đất ở và đất khác.
Huyện Hòa Vang đã thành lập ba tổ công tác tại ba xã Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Nhơn với thành phần gồm các ngành, mặt trận đoàn thể để tiếp dân, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tham gia công tác vận động, tuyên truyền đảm bảo sự đồng thuận của người dân để sớm bàn giao mặt bằng.
Đối với các ngôi mộ, UBND huyện Hòa Vang sẽ làm việc với Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tại Hòa Vang, các giáo xứ, giáo hội để có sự hỗ trợ nhằm sớm tạo sự đồng thuận của các giáo dân, phật tử chấp hành việc di dời đúng tiến độ.
Dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan thi công từ tháng 8-2023 với tổng chiều dài 11,5 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Dự án có điểm đầu tiếp giáp nút giao Hòa Liên (thuộc đoạn cao tốc La Sơn – Hòa Liên), điểm cuối tiếp giáp nút giao Túy Loan nối vào cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan có quy mô sáu làn xe, nền đường rộng 29 m. Tuy nhiên giai đoạn phân kỳ đầu tư hiện nay chỉ có quy mô bốn làn xe, nền đường rộng 22 m. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.113 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng hơn 951 tỉ đồng.