(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo UBND huyện Núi Thành và các đơn vị triển khai thực hiện nhiều nội dung liên quan đến dự án khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.
Trước đó, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh có báo cáo số 88 ngày 5/4 về tiến độ Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, hạng mục Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Trong đó, đề cập những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tìm kiếm mỏ đất đắp phục vụ dự án.
UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Núi Thành có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan thuộc huyện phối hợp, triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đảm bảo trình tự, thủ tục.
Địa phương này được yêu cầu hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, trình thẩm định, phê duyệt và thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định, phấn đấu đến tháng 5/2024 bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai thi công dự án.
UBND huyện Núi Thành được giao trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam tạo điều kiện để thi công hạng mục dự án; phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vận động các hộ dân trong khu vực cho sử dụng tuyến đường tạm để phục vụ thi công công trình trong thời gian chờ UBND huyện Núi Thành triển khai hoàn thành tuyến Đường vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND huyện Núi Thành và các đơn vị, địa phương liên quan của huyện Núi Thành trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình và chủ động phối hợp làm việc, cung cấp hồ sơ và giải trình các nội dung liên quan (nếu có) cho các sở Xây dựng, Công Thương trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ.
Sở Xây dựng và Sở Công Thương có trách nhiệm tập trung kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình nêu trên theo thẩm quyền khi có văn bản đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
UBND tỉnh cũng giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh liên quan việc bố trí thêm nguồn vốn để thực hiện hoàn thành dự án giai đoạn 2023-2024.