MỚI NHẤT!
07-04-2024 - 19:54 PM |
Bất động sản
Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo việc thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội về việc cải tạo, nâng cấp công viên, vườn hoa giai đoạn 2021-2025. Theo đó, cấp thành phố đầu tư cải tạo 4 công viên (Bách Thảo, Thủ Lệ, Thống Nhất, Hòa Bình); cấp quận cải tạo 41 công viên, vườn hoa bằng nguồn vốn ngân sách quận
Sở Xây dựng cho biết các công viên, vườn hoa đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, không có vướng mắc lớn. Trong ảnh là công viên Hòa Bình
Theo kế hoạch của các quận, năm nay thêm 16 công viên, vườn hoa hoàn thành và năm 2025 nâng cấp 11 công trình còn lại. Trong ảnh là công viên Long Biên tại quận Long Biên mới được cải tạo xong và đưa vào sử dụng
Tuy nhiên hết tháng 3, các quận mới hoàn thành, đưa vào sử dụng 14 vườn hoa
Bốn công viên lớn nằm trong kế hoạch cải tạo nâng cấp (Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo, Hòa Bình) bị chậm tiến độ do thay đổi phân cấp quản lý, từ thành phố sang quận
Theo đó, hiện công viên Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo đã được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo với 900 tỉ đồng
Công viên Phùng Khoang (46 ha, Liên danh Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị) đạt khoảng 80% hồ điều hòa và triển khai một số hạng mục đường dạo đến nay được quây kín rào, bỏ hoang
Bên trong cây dại mọc cao hàng mét nhưng không ai cắt tỉa
Hiện tại, công viên Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An diện tích 40 ha (UBND huyện Thanh Trì) chưa triển khai do khó khăn trong giải phóng mặt bằng
Được kỳ vọng trở thành "lá phổi xanh" mang lại bầu không khí trong lành cho cư dân khu vực Tây Nam TP Hà Nội nhưng sau 7 năm công bố quy hoạch, công viên Chu Văn An vẫn chỉ là một bãi cỏ rộng lớn, ngổn ngang, là nơi tập trung rác thải, phế liệu...
Công viên hồ điều hòa khu đô thị Tây Nam Hà Nội (11 ha, Công ty TNHH VNT) thuộc địa phận phường Trung Hòa, giáp ranh với phường Yên Hòa đã hoàn thành 80%, đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch
Công viên Văn hóa vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông (95 ha, quận Hà Đông) đang tổ chức thi tuyển kiến trúc sau khi thành phố công bố quy hoạch chi tiết năm 2023. Ảnh chụp vào tháng 6-2022
Công viên văn hóa, du lịch vui chơi giải trí Kim Quy tại huyện Đông Anh (101 ha) đã giải phóng mặt bằng được khoảng 99,6 ha
Hiện đang nạo vét và làm kè sông Thiếp
Công viên âm nhạc Nghĩa Đô có tổng diện tích 5,94 ha, với hồ mang hình dáng cây đàn rộng 1,2 ha, tổng trị giá 200 tỉ đồng dù khánh thành nhiều năm, chủ đầu tư vướng một số sai phạm trong quá trình thi công khiến công viên phải đóng cửa
Công viên Thiên văn học - Khu đô thị Dương Nội đã được tạm bàn giao cho quận Hà Đông để mở cửa hồi trước Tết Nguyên đán 2024 phục vụ nhân dân. Công tác nghiệm thu và bàn giao chính thức chưa được thực hiện
Theo Sở Xây dựng, 9 dự án xây mới công viên đều có quy mô trung bình, thuộc quy hoạch các khu đô thị. Tuy nhiên tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, chỉ 3 công viên CV1, Bắc Nam Mai Dịch và Thiên văn học cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao chính thức. Trong ảnh là công viên CV1
Theo Hữu Hưng
Người Lao Động
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: doanhnghiep@admicro.vn
© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.