Công trình hồ nước ngọt lớn nhất Cà Mau 3 năm "đội vốn" hàng chục tỷ đồng
(Dân trí) - Công trình hồ chứa nước ngọt lớn nhất Cà Mau khởi công hơn 3 năm trước đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án gia hạn tiến độ 2 lần và nhiều lần phải điều chỉnh vốn tăng lên hàng chục tỷ đồng.
Công trình hồ chứa nước ngọt được xây dựng tại huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) rộng hơn 100ha, thuộc dự án Chống chịu khí hậu và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.
Hồ có dung tích hơn 3,8 triệu m3, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 11.000 hộ dân ở huyện U Minh, vùng lân cận và trữ nước phục vụ phòng chữa cháy rừng, sản xuất nông nghiệp,... Đây được xem là một trong những hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn ở miền Tây.
Dự án hồ chứa nước ngọt được khởi công vào tháng 1/2021 và theo kế hoạch thời gian thi công 22 tháng, hoàn thành cuối năm 2022. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay đã hơn 3 năm nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành.
Theo báo cáo mới đây của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cà Mau, dự án đã 2 lần gia hạn. Việc gia hạn do phải lấy thêm mẫu nước khu vực hồ để thí nghiệm đủ mùa mưa và mùa khô trong năm 2021. Do đó, thời gian thi công công trình bị mất hết một năm làm công tác này.
Ngoài ra, do ảnh hưởng địa chất, thời tiết bất thường, khan hiếm vật tư và phải điều chỉnh thiết kế để phù hợp hiện trường, vận hành khai thác,… nên phải gia hạn kéo dài thời gian thi công.
Cũng theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, đến nay dự án đã có 4 lần điều chỉnh vốn đầu tư, từ hơn 180 tỷ đồng lên trên 248 tỷ đồng (sử dụng toàn bộ bằng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới), nhưng không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.
"Điều chỉnh thiết kế cho phù hợp yêu cầu khai thác sử dụng như tăng quy mô mặt đường quanh hồ từ 3m lên 5m, phát sinh lát mái bằng rọ đá quanh hồ, điều chỉnh chỉ số giá xây dựng,…", Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau nêu nguyên nhân tăng vốn.
Hiện hồ chứa nước ngọt lớn nhất tỉnh Cà Mau đã hoàn thành 82% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 5 tới.