Sáng 2.4, tại cuộc họp do ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì liên quan đến những vướng mắc trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng để giao đất cho Tập đoàn Đèo Cả thi công đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã của tỉnh này cho biết sẽ cưỡng chế hàng chục hộ dân để giao mặt bằng thi công cao tốc này.
Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), cho biết huyện này hiện còn 52 hộ dân ở xã Nghĩa Kỳ chưa nhận tiền bồi thường để nhường đất thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Những ngày qua, đích thân Chủ tịch UBND H.Tư Nghĩa và lãnh đạo huyện này đã đến từng nhà đối thoại, vận động người dân giao đất, giải thích cho người dân hiểu về chính sách bồi thường, tái định cư…
Theo ông Vinh, khi đã hoàn tất các thủ tục bồi thường liên quan đến việc giao đất nhưng người dân không chấp hành thì sẽ tổ chức cưỡng chế. H.Tư Nghĩa đã ban hành 69 quyết định cưỡng chế đối với 52 hộ gia đình chưa nhận tiền đền bù nói trên, tuy nhiên huyện này vẫn kiên nhẫn vận động, đối thoại với dân, sau cùng mới cưỡng chế.
Ông Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn còn 13 hộ chưa nhận tiền bồi thường nên đã lên kế hoạch cưỡng chế. Gần nhất, ngày 4.4, TX.Đức Phổ sẽ cưỡng chế thu hồi đất 2 hộ, 11 hộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các bước cần thiết để cưỡng chế, chậm nhất là 28.4 hoàn thành, giao mặt bằng thi công đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Ngoài ra, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) hiện còn 4 hộ chưa nhận tiền bồi thường nên huyện sẽ tổ chức cưỡng chế trước ngày 15.4. Ngoài ra, huyện này còn 30 nhà dân đang dần hoàn thiện nhà ở, cũng đang xin chậm bàn giao đất. Trong khi đó, H.Mộ Đức còn 4 hộ đang xây dựng nhà ở hiện vẫn chưa xong nên chưa di dời
Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông (giai đoạn 2021 - 2025), đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 60,3 km, phải thu hồi đất hơn 494 ha. Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã giải phóng mặt bằng đạt 98,6%; xây dựng 23 khu tái định cư, tổ chức bàn giao thực địa 723 lô đất.
Tuy nhiên, hiện còn 69 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Dự kiến ban đầu giao đất cho đơn vị thi công vào cuối năm 2023 không hoàn thành, nên tỉnh Quảng Ngãi dự kiến hoàn thành việc này trước ngày 30.4.
Hỗ trợ dân tiền thuê nhà để khẩn trương bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án
Chủ đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) và Tập đoàn Đèo Cả cũng kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi cấp thêm mỏ cấp đất đắp vì còn thiếu khoảng 5 triệu mét khối đất đắp.
Tập đoàn Đèo Cả cam kết, với những hộ dân ở Quảng Ngãi xây nhà chưa xong, đơn vị sẽ hỗ trợ dân tiền thuê nhà để khẩn trương bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.
Ông Trần Phước Hiền yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu phải tăng cường phối hợp trong thi công, giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống cho người dân.
Việc giải tỏa, đền bù cho dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật, tuyên truyền về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công, để người dân nắm bắt, thấu hiểu, đồng thuận, ủng hộ.
Tuy nhiên, khi giải quyết các vướng mắc về bồi thường, phải đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân đúng quy định. Quá trình thi công, chủ đầu tư và nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, lắng nghe dân Quảng Ngãi và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. "Đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc, nhưng phải hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng cuộc sống thường nhật của người dân", ông Hiền nhấn mạnh.
Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 2.4