Thông tin mới nhất về tuyến đường 14.000 tỉ đồng kết nối từ cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đến trung tâm Tp.Vũng Tàu
Sau khi thống nhất đầu tư tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến trung tâm Tp.Vũng Tàu mới đây dự án đang được hoàn tất các bước chuẩn bị để khởi công. Trong đó, với đoạn qua TP. Bà Rịa sẽ ban hành giá đất cụ thể để tiến hành đền bù ngay trong tháng 4/2024.
Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn) đoạn qua TP.Bà Rịa.
Theo UBND TP.Bà Rịa, dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TP.Bà Rịa có chiều dài 5,35km; tổng diện tích thu hồi đất khoảng 219.224m2/316 trường hợp, đi qua xã Hòa Long và các phường Long Tâm, Long Toàn.
Đến nay, TP.Bà Rịa đã hoàn thành công tác kiểm đếm; hoàn thành việc rà soát, xác định vị trí đất thu hồi dự án để làm cơ sở khảo sát giá đất cụ thể bồi thường; bổ sung nhân sự để phối hợp triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; tiến độ xác nhận các nội dung kê khai, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất toàn tuyến đạt 96,2%.
Theo lộ trình từ nay đến ngày 18/4, Bà Rịa sẽ ban hành giá đất cụ thể để xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư; bố trí phương án tái định cư tại khu tái định cư xã Hòa Long...
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo UBND TP. Bà Rịa và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh các phần việc, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án.
Tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được khởi công từ tháng 6/2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Hiện nay, dự án thành phần 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang có tiến độ tốt, khả năng hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.
Để kết nối thuận tiện giữa trung tâm thành phố Vũng Tàu đến điểm cuối của cao tốc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối với tổng vốn đầu tư hơn 13.900 tỉ đồng.
Theo đó, tuyến đường có tổng chiều dài gần 16,5km, được chia làm 3 dự án. Dự án thứ nhất là từ nút giao quốc lộ 56 (TP. Bà Rịa) đến vòng xoay Vũng Vằn (huyện Long Điền). Tổng chiều dài 6,71 km, quy mô đường cao tốc đô thị và đường song hành, vốn đầu tư 6.700 tỷ đồng.
Thứ 2 là đoạn từ vòng xoay Vũng Vằn đến đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận (ĐT 994), khu vực phường 12 (TP. Vũng Tàu) với chiều dài hơn 6,8km, quy mô đường cao tốc đô thị và đường song hành. Tổng kinh phí được phê duyệt gần 5.200 tỷ đồng.
Thứ 3 là từ điểm giao với đường ven biển ĐT994 đến điểm cuối tuyến kết nối vào đường 2/9 (TP. Vũng Tàu). Dự án này nằm trong dự án đường trục chính Vũng Tàu (đoạn từ nút giao đường ĐT994 nối vào đường 2/9, cách vòng xoay Cửa Lấp 570m). Tổng chiều dài 2,87km vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng.
Như vậy sau khi tuyến đường này hoàn thành, người dân và du khách từ điểm cuối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ có thể di chuyển thuận lợi, tốc độ nhanh để đến với khu vực trung tâm thành phố.
Nhịp sống thị trường