Ngày 9-4, Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết ngày 14-4 tới, người dân có thể lưu thông lên cầu vượt tạm tại nút giao Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.
Lúc này, các phương tiện sẽ lưu thông theo cả nút giao và cầu vượt để giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
"Nhà thầu và đơn vị thi công sẽ phối hợp, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại" - Ban giao thông nhấn mạnh.
Theo ghi nhận của PLO, hiện cầu vượt tạm thứ nhất cơ bản đã hoàn thành. Bên trong dự án, nhiều máy móc, công nhân đang tất bật thi công các công đoạn cuối.
Cầu vượt tạm được làm bằng thép, có lề bộ hành, cầu dài 66 m, rộng 14 m, quy mô 3 làn xe, nằm trên đường Trần Quốc Hoàn.
Như PLO đã đưa tin, để giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ Tân Sơn Nhất trong quá trình mở rộng rào chắn thi công hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện, nhà thầu đã làm cầu vượt tạm thứ nhất và 1/2 hầm kín (phía đường Thăng Long).
Tiếp theo, từ ngày 25-4 đến ngày 25-6, nhà thầu sẽ thi công cầu vượt tạm thứ hai với quy mô hai làn xe và 1/2 hầm kín (phía Công viên Hoàng Văn Thụ). Cầu dự kiến dài 100 m, rộng 9 m.
Sau đó, từ ngày 25-6 đến ngày 31-12, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện toàn bộ hầm kín với quy mô dài 79 m, rộng từ 5-9 m.