Quảng Trị yêu cầu lãnh đạo huyện gặp dân gỡ vướng mặt bằng cao tốc
(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Quảng Trị yêu cầu các huyện có cao tốc đi qua phân công lãnh đạo về các xã, giải quyết dứt điểm từng trường hợp vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.
Nhằm tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, mới đây, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bí thư, Chủ tịch các huyện có cao tốc đi qua.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Bí thư, Chủ tịch 3 huyện: Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh phân công trong Thường trực Huyện ủy trực tiếp về từng xã, giải quyết dứt điểm trường hợp vướng mắc; xây dựng kế hoạch đối thoại chi tiết theo khu vực để thống nhất phương án, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Trong trường hợp vượt thẩm quyền, các địa phương báo cáo UBND tỉnh xem xét để có chính sách riêng.
Để gỡ khó cho các địa phương, Sở Giao thông vận tải được yêu cầu biệt phái lãnh đạo, cán bộ chuyên môn về các huyện giải quyết trực tiếp công việc tại dự án, giải quyết dứt điểm vướng mắc. Các sở, ngành liên quan khác cũng được giao nhiều nhiệm vụ hỗ trợ các huyện hoàn thành bàn giao mặt bằng.
Thời gian qua, Quảng Trị đã nỗ lực đẩy nhanh công tác giải phóng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Tuy nhiên, đến nay vẫn tồn tại một số vướng mắc chưa được tháo gỡ, khiến tiến độ bàn giao mặt bằng không đạt yêu cầu đề ra.
Nhằm tháo gỡ những vướng mắc, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, mới đây tỉnh Quảng Trị đã xin lùi thời gian bàn giao mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đến hết tháng 4.
Tính đến cuối tháng 3, Quảng Trị hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 28,38km/32,53km (đạt 87,24%); bàn giao mặt bằng sạch 25,34/32,53km (đạt 77,9%), chiều dài còn lại chưa bàn giao mặt bằng sạch là 7,19km, chậm so với yêu cầu của Chính phủ.
Nguyên nhân chậm và vướng mắc về mặt bằng là do người dân chưa nhận tiền đền bù hoặc khiếu kiện về giá đền bù; một số trường hợp đất người dân khai hoang đang chờ địa phương giải quyết; chưa hoàn thành xây dựng các khu tái định cư; công tác thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật còn chậm....
Để đảm bảo việc bàn giao mặt bằng đúng với thời gian xin gia hạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Đối với khu tái định cư, đề nghị các huyện đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục liên quan, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện việc tháo dỡ nhà cửa tài sản, lên phương án tổ chức tạm cư cho người dân để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.
Tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hạng mục còn lại của các khu tái định cư; tuyên truyền vận động người dân, giải quyết vướng mắc, khó khăn.
Về phía chủ đầu tư, đại diện Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, cho hay, hiện nay nhiều vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, tỉnh Quảng Trị giải quyết nhưng vẫn chậm, chưa dứt điểm.
Trước mắt tỉnh Quảng Trị cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, tổ chức kiểm tra tình hình thực tế để có những chỉ đạo sát sao, cụ thể, các phương án giải quyết vướng mắc.