Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) đã có buổi làm việc với đại diện Công ty CP Tập đoàn Thuận An (gọi tắt là Tập đoàn Thuận An) và liên danh tư vấn giám sát liên quan hai gói thầu XL5 và XL6 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Một đoạn thuộc gói thầu XL6. |
Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM nhận định tình hình triển khai trên công trường của Tập đoàn Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của các gói thầu XL5 và XL6.
Chủ đầu tư đã tổ chức họp thường xuyên với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát để đôn đốc nhắc nhở về tiến độ thi công.
Để đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng mốc thời gian theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại thông báo số 136 ngày 20/2/2024, chủ đầu tư yêu cầu Tập đoàn Thuận An khẩn trương, bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự Ban chỉ huy công trường, đội thi công… để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục nhà thầu đảm nhận trước ngày 30/3/2025 theo đúng mốc thời gian như cam kết.
Tập đoàn Thuận An phải lập lại bảng tiến độ thi công chi tiết phần công việc của nhà thầu đảm nhận trong việc thực hiện gói thầu XL5, XL6 (không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu). Trong đó nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng; gửi bảng tiến độ về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM trước ngày 27/4/2024.
Cùng với đó, nhà thầu này phải đồng loạt các công việc như lắp đặt hào kỹ thuật, lắp đặt cống dọc, cống ngang, hố ga…, bố trí ít nhất hai mũi thi công trên công trường cho từng gói thầu XL5, X6 trước ngày 27/4/2024.
"Nhà thầu phải chủ động có giải pháp giải quyết đủ nguồn cung ứng cát để phục vụ công tác xây dựng nền đắp theo yêu cầu của chủ đầu tư và các vật tư, vật liệu khác có liên quan. Trường hợp nhà thầu thiếu chủ động, thi công chậm trễ theo Hợp đồng đã ký kết dẫn tới không đảm bảo tiến độ thi công theo như cam kết đã nêu ở trên, có khả năng không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố thì chủ đầu tư sẽ có biện pháp xử lý theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết như tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thu hồi tạm ứng; đồng thời chấm dứt hợp đồng"- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM nêu.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án cũng yêu cầu liên danh nhà thầu tư vấn giám sát các gói thầu trên chủ động nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu thi công có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công; báo cáo bằng văn bản gửi chủ đầu tư (2 tuần/1 lần) về tình hình thực hiện trên công trường. Đề xuất, kiến nghị chủ đầu tư xử lý nếu nhà thầu thi công chậm trễ, không đảm bảo năng lực về tài chính, kỹ thuật làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
"Trường hợp sau ngày 30/4/2024, chủ đầu tư kiểm tra công trường nhưng chưa thấy nhà thầu có kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan mà đơn vị này đã cam kết; các đơn vị tư vấn giám sát báo cáo về sự chậm trễ của nhà thầu trong quá trình triển khai thi công ảnh hưởng trực tiếp để tiến độ của gói thầu XL5, XL6, thì chủ đầu tư sẽ xem xét tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên giao thầu"- đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM nêu ý kiến tại buổi họp.
Đại diện Tập đoàn Thuận An cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục của gói thầu XL5, gói thầu XL6 thuộc phạm vi nhà thầu đảm nhận.
Cụ thể, các nhân sự quản lý và đội thi công sẽ có mặt trên công trường để triển khai thi công trước 27/4. Ngoài ra, nhà thầu cũng trình đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư xem xét chấp thuận về hồ sơ pháp lý của nguồn vật liệu cát san lấp trước mốc thời gian này.
Trước 27/4, nhà thầu sẽ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục lắp đặt hào kỹ thuật, cống dọc, cống ngang, hố ga… tại hai gói thầu phụ trách.
Tập đoàn Thuận An cũng đề xuất chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý về thay đổi nhân sự đại diện theo pháp luật của nhà thầu.
Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. |
Tập đoàn Thuận An là thành viên của liên danh, tham gia thi công 2 gói thầu XL5 và XL6 thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Giá trị phần việc của Thuận An tại 2 gói thầu này vào khoảng 130 tỷ đồng.
Cụ thể, tại gói thầu XL5 (đoạn từ cầu Tân Kỳ - Tân Quý đến cầu Bưng) dài hơn 3 km, nhà thầu này phải thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật bờ phải (khối lượng phần việc mà Tập đoàn Thuận An đảm nhận là 77,5 tỷ đồng với khoảng 13,8% giá trị của hợp đồng gói thầu xây lắp).
Tại gói thầu XL6 (đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương) dài 2,8km, Tập đoàn Thuận An phải thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật bờ phải (khối lượng phần việc mà Tập đoàn Thuận An đảm nhận vào khoảng 53,6 tỷ đồng với khoảng 11,7% của hợp đồng gói thầu xây lắp).
Trước đó, Ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Thuận An phản hồi khả năng tiếp tục hợp đồng 2 gói thầu xây lắp nói trên. Trong văn bản này, chủ đầu tư cho biết, hiện nay, Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công 2 gói XL5 và XL6. Ban chỉ huy, nhân công... của nhà thầu này đã rút khỏi công trường.
Sau đó, phía Tập đoàn Thuận An đã có văn bản phản hồi chủ đầu tư. Trong nội dung văn bản, đơn vị này giải thích việc tạm dừng thi công là do đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cát san lắp. Đồng thời, cam kết sẽ chấn chỉnh, yêu cầu Ban chỉ huy công trường tại 2 gói thầu XL5 và XL6 phải có mặt 24/24h tại công trường để trực tiếp xử lý công việc và tiếp tục triển khai thi công dự án.