Trả lời câu hỏi về nguyên nhân dự án nhiều lần chậm tiến độ, xin gia hạn thời gian dài vẫn không đưa vào hoạt động, ông Võ Thành Trung - Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho hay, trước đây đơn vị xin gia hạn đến 31/12/2023 là do nhà máy chưa được lắp đặt thiết bị quan trắc tự động theo Luật Bảo vệ môi trường mới bổ sung và sửa đổi.
Sau khi đã lắp đặt, ngày 4/1/2024, công trình đã được Bộ Tài nguyên -Môi trường (TN&MT) thành lập đoàn kiểm tra khảo sát thực trạng hiện trường nhằm cấp giấy phép môi trường để đưa dự án vào hoạt động.
Song qua khảo sát, đoàn đề xuất một số nội dung cần phải bổ sung, điều chỉnh theo đúng Luật Bảo vệ môi trường và khoản 3, Điều 57, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, làm cơ sở cho việc thẩm định và cấp giấy phép môi trường của dự án.
"Việc xin bổ sung hạng mục, bố trí vốn và gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến hết năm 2024", ông Trung nói.
Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu CN Quán Ngang qua 7 năm xây dựng vẫn chưa đi vào hoạt động |
Khu CN Quán Ngang được thành lập năm 2008, có tổng diện tích theo quy hoạch 321,7 ha, bao gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 gần 140 ha, giai đoạn 2 là 66 ha, giai đoạn 3 hơn 116 ha. BQL các Khu CN tỉnh Quảng Trị (nay là BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị) được giao thực hiện việc xây dựng và phát triển hạ tầng khu CN này.
Mặc dù đã đi vào hoạt động nhiều năm nhưng khu CN này không có nhà máy xử lý nước thải theo quy định về xây dựng KCN, khiến nguồn nước xả thải ra từ các nhà máy, xí nghiệp ở đây gây ô nhiễm môi trường nặng. Người dân sinh sống ở các địa phương gần đó liên tục kiến nghị chính quyền, ngành chức năng xử lý.
Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Trị giao BQL Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư dự án gần 100 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu CN, thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020.
Dự án gồm các hạng mục hệ thống thoát nước thải sau xử lý dài gần 6,5km, tuyến ống thu gom nước thải hơn 4,3km và nhà máy xử lý nước thải tập trung với 2 phần chính là xây dựng và lắp đặt thiết bị, máy móc.
Tuy nhiên, đến nay đã 7 năm trôi qua, dự án này vẫn chưa thể đi vào hoạt động.
Ông Trần Văn Quảng - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị chia sẻ, Khu CN Quán Ngang không phải là trường hợp cá biệt, hiện nay các khu CN, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xây dựng hạ tầng, mặt bằng nhưng hầu như chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, các khu CN, CCN đi vào hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Do đó, đơn vị đang tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống xử lý nguồn nước thải này tại các CCN, khu CN; không thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các CCN, khu CN nếu không có hệ thống xử lý nước thải tập trung.