Thông tin trên được Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cung cấp tại họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế- xã hội TP.HCM chiều 11-4.
Hiện nay, MAUR đã và đang tích cực phối hợp với tư vấn chung và các nhà thầu nhằm hoàn thành dự án và đưa vào vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1, Metro Bến Thành – Suối Tiên theo kế hoạch. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện của dự án Metro 1 đạt 97,99%.
Công tác thi công của dự án Metro 1 đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục phụ trợ đang trong quá trình hoàn thiện như cầu bộ hành, tòa nhà Văn phòng Công ty O&M... Dự án Metro 1 cũng đang tiến hành công tác thử nghiệm liên động toàn tuyến theo các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật khắt khe của Nhật Bản.
Ban cũng sẽ tiến hành kiểm tra và nghiệm thu PCCC từng hạng mục và toàn dự án; thực hiện công tác đánh giá an toàn hệ thống bởi tư vấn độc lập - Liên danh Bureau Veritas của Pháp để trình cơ quan chức năng thẩm định và chứng nhận an toàn cho việc vận hành; hoàn thành công tác đào tạo nhân sự cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURCI) để sẵn sàng cho việc đưa dự án vào vận hành.
Đồng thời, hoàn thành hồ sơ hoàn công và tiến hành công tác nghiệm thu hoàn thành dự án với sự tham gia của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.
Sau khi đạt được nghiệm thu PCCC, cấp chứng nhận an toàn hệ thống và nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước thì dự án mới đủ điều kiện đưa vào vận hành thương mại.
Theo tiến độ đề ra, dự án Metro 1 sẽ hoàn thành công tác thử nghiệm vào cuối tháng 5-2024 và hoàn thành đào tạo trong tháng 7-2024. Các công tác liên quan đến PCCC sẽ cố gắng hoàn thành trong tháng 7 tới.
"Kết quả cấp chứng nhận an toàn hệ thống cũng như quá trình thẩm duyệt của các cơ quan chức năng là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn thành dự án. Nếu trong điều kiện mọi việc diễn tiến thuận lợi thì có thể đưa dự án vào giai đoạn khai thác miễn vé từ tháng 7 đến tháng 10- 2024 và tiến hành khai thác thương mại trong quý IV-2024"- thông tin được MAUR nêu rõ.