Cần Thơ điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án trên 245 tỷ đồng
HĐND TP. Cần Thơ thống nhất thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thành phố, và 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện, với tổng kinh phí trên 245 tỷ đồng.
- 09-04-2024Tập đoàn hàng đầu Trung Quốc khảo sát dự án 'khủng' đường sắt Việt Nam, sắp tới sẽ có tín hiệu đột phá?
- 09-04-2024Còn nhiều vướng mắc mặt bằng tại các dự án đường dây 500kV mạch 3
- 09-04-2024Mặt bằng xây Sân bay Long Thành vẫn còn 'xôi đỗ'
Ngày 9/4, HĐND TP. Cần Thơ khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 14, để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm: Giao biên chế công chức năm 2024; mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023 -2024;
Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 từ ngân sách địa phương; điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ ngân sách địa phương (đợt 2), kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024; cho ý kiến điều chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2024.
Đặc biệt, HĐND TP. Cần Thơ còn xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho CDC và 9 Trung tâm Y tế cấp huyện. Với tổng vốn đầu tư trên 245 tỷ đồng.
Dự án trên đã được HĐND TP. Cần Thơ phê duyệt chủ trương năm 2022. UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho các sở ngành liên quan triển khai, và năm 2023 được bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Dù lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đã có nhiều văn bản đốc thúc, chỉ đạo, nhưng dự án vẫn chậm trễ.
Đến cuối năm 2023, thủ tục lập và thẩm định dự án đều chậm, nên chưa được phê duyệt dù thời gian thực hiện chủ trương đầu tư đã hết. Việc chậm trễ trên do Sở Y tế chậm thủ tục chọn nhà thầu nhà thầu lập báo cáo khả thi dự án...
Tháng 1/2024, chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã quyết định chuyển vai trò chủ đầu tư 2 dự án trên từ Sở Y tế sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Cần Thơ.
Do vượt thời gian thực hiện chủ trương đầu tư 2 dự án trên, để tiếp tục để thực hiện cần phải được HĐND TP. Cần Thơ thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Sau khi xem xét tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án trên, các đại biểu HĐND TP. Cần Thơ đã biểu quyết thông qua.
Theo đó, dự án đầu tư, cải tạo, mua sắm cho 9 Trung tâm y tế tuyến huyện có tổng mức đầu tư khoảng 135 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương và địa phương, hoàn thành năm 2025.
Dự án nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho CDC TP. Cần Thơ có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỷ đồng, hoàn thành năm 2025.
Ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đề nghị, UBND Thành phố khẩn trương chỉ đạo thể chế hóa, sớm triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND thông qua. Qua đó làm cơ sở trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Thành phố.
"Với dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho CDC Cần Thơ và 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tôi đề nghị UBND Thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo. Đảm bảo triển khai dự án đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đến ngày 31/12/2024 phải hoàn thành giải ngân phần vốn Trung ương theo quy định", ông Hiểu nói.