Bộ GTVT vừa có thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), mặc dù đã tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá tình hình triển khai thi công dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
Dự án có 11 gói thầu xây lắp gồm: đoạn 1 phía tây (Gói thầu A1- A4) sử dụng vốn vay ADB, đoạn 2 (Gói thầu J1 - J3) sử dụng vốn vay JICA; đoạn 3 phía đông (Gói thầu A5 - A7) sử dụng vốn vay ADB.
Cụ thể, Gói thầu A1-1 sản lượng đạt 15,66%, chậm khoảng 22,57%. Gói thầu A2.2-4 chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu.
Gói thầu J1 sản lượng đạt 77,29%, chậm khoảng 7,77% so với kế hoạch, tiến độ thi công còn chậm, công tác thi công tại một số vị trí cần rà soát, cải thiện; một số nội dung tồn tại về kỹ thuật và các chi phí dừng chờ, tái huy động của gói thầu chưa được xử lý dứt điểm...
Để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng yêu cầu, Bộ GTVT yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công với các gói thầu đoạn phía đông, đảm bảo yêu cầu thông xe trong quý 3/2024 và hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến phía đông trong quý 4/2024.
Đặc biệt, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu VEC kiên quyết xử lý nhà thầu thi công chậm tiến độ đã cam kết, xem xét khả năng chấm dứt hợp đồng.
Với gói thầu J1, các bên liên quan cần lập tổ công tác có đủ thẩm quyền để trực tiếp xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến chi phí dừng chờ, chi phí tái huy động, trụ neo tạm...
Riêng gói thầu J3, VEC khẩn trương làm việc với nhà tài trợ JICA và các bộ, ngành liên quan thực hiện thủ tục điều chỉnh Thỏa thuận vay VN14-P3 để nhà thầu Việt Nam có thể tham gia với tư cách nhà thầu độc lập.
Ngoài ra, VEC chỉ đạo nhà thầu gói thầu A1-1 đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch; khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu A2.2-4 để phấn đấu hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến phía tây trong quý 1/2025.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án quan trọng quốc gia do VEC làm chủ đầu tư. Dự án này đã đình trệ trong 3 năm do vướng mắc các thủ tục vay vốn, trước khi được khởi động lại tháng 5.2023.
Tổng chiều dài 57,8 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Long An 2,7 km, TP.HCM 26,4 km và Đồng Nai 28,7 km. Mặt đường tuyến cao tốc rộng 24 m với 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A, vận tốc tối đa 120 km/giờ.
Dự án có tổng vốn đầu tư 31.320 tỉ đồng từ nguồn vốn vay hơn 25.000 tỉ đồng và vốn đối ứng gần 5.690 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng giúp kết nối khu vực Đông Nam bộ và miền Tây.