Dự án có tổng chiều dài khoảng 519km, tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng.
Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (`EVN) làm chủ đầu tư; có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.
Dự án gồm 4 dự án thành phần, đã khởi công tháng 10-2023 và tháng 1-2024; phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6-2024.
Hiện nay, toàn bộ 4 dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu. Cả 4 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng đạt khoảng 46%. Các nhà thầu đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến tại 100% vị trí…
Tại cuộc họp, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai các dự án; phản ánh các khó khăn, vướng mắc; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để các dự án được triển khai thuận lợi hơn.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền các địa phương có dự án đi qua đã nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan thúc đẩy triển khai dự án; phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, Thủ tướng cảm ơn người dân nơi có dự án đi qua đã nhường đất, nhường chỗ ở, nơi làm ăn, sinh kế cho dự án…
Thủ tướng đã biểu dương EVN, trực tiếp là EVNNPT đã phát huy truyền thống anh hùng, triển khai, thúc đẩy dự án; các nhà thầu đã tập trung cao độ, huy động nhân lực, thiết bị, máy móc, thi công các dự án.
Đánh giá tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu, song khối lượng công việc còn rất lớn, để hoàn thành theo kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung phối hợp triển khai đồng bộ các phần việc còn lại, tiếp tục phối hợp, rà soát các vấn đề liên quan; kịp thời xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền; bảo đảm kịp thời tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.
Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu triển khai thi công với tinh thần "dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không đợi một người làm mà phải nhiều người làm".
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu phấn đấu hoàn thành khung chính sách để đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trước ngày 10-4; hoàn thành đúc các vị trí móng trước ngày 30-4; hoàn thành dựng cột trước ngày 30-5; hoàn thành cơ bản các hạng mục dự án thuộc dự án vào ngày 20-6 để đóng điện, đưa vào khai thác chậm nhất vào ngày 30-6.