Tỉnh này cho biết đối với công tác lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu du lịch (khu chức năng trên địa bàn các huyện), UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng Viện quy hoạch xây dựng làm chủ đầu tư, tổ chức lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng trên địa bàn tỉnh phù hợp thẩm quyền và quy định của Luật Xây dựng và pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đến nay chưa đảm bảo yêu cầu, quá trình triển khai thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc.
Do đó để đảm bảo việc triển khai theo đúng thẩm quyền và tiến độ quy định, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Viện quy hoạch xây dựng tỉnh tiến hành thủ tục bàn giao toàn bộ hồ sơ có liên quan cho UBND các huyện, hoàn thành trước ngày 18/4/2024; đồng thời, báo cáo thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác điều chỉnh kế hoạch vốn, thanh toán khối lượng công việc đã triển khai theo đúng quy định.
Còn UBND các huyện có liên quan, sau khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao, khẩn trương rà soát lại quy trình, thủ tục, nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai bước tiếp theo để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án các quy hoạch phân khu theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, giao Sở Xây dựng thành lập Tổ công tác hỗ trợ lập, thẩm định quy hoạch xây dựng; tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc UBND huyện có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch trên địa bàn theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.
Riêng các quy hoạch kéo dài nhiều năm, UBND tỉnh giao UBND huyện, thị xã La Gi và TP.Phan Thiết tiếp tục rà soát thêm những dự án về hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, khu sản xuất, dịch vụ và khu chức năng khác chưa triển khai thực hiện, để có kế hoạch, giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả. Đồng thời, tiến hành rà soát quy hoạch, quỹ đất, chủ động đề xuất đầu tư khu tái định cư, nhằm tạo quỹ đất ở phục vụ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, đặc biệt là TP.Phan Thiết, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Tiếp đó, tăng cường công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng; xử lý nghiêm trường hợp lấn, chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, trái phép trong khu vực quy hoạch.
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu Luật Đất đai (sửa đổi) để hoàn chỉnh dự thảo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đôn đốc phối hợp cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư đã và đang triển khai.
Theo UBND tỉnh, Bình Thuận vừa tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Báo cáo chuyên đề rà soát các quy hoạch "treo" kéo dài nhiều năm, gây bức xúc và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.
Qua tổng hợp liên quan đến quy hoạch phân khu được phê duyệt nhiều năm nhưng chưa được triển khai có TP.Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, điển hình là quy hoạch phân khu khu vực hai bên đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong); quy hoạch phân khu Khu vực Bắc kênh thoát lũ, huyện Hàm Thuận Bắc, quy mô diện tích quy hoạch khoảng 850 ha…
Ngoài ra, về quy hoạch chi tiết của dự án khu dân cư, qua rà soát có 16 dự án đã được triển khai lập quy hoạch chi tiết nhiều năm qua nhưng chưa triển khai thực hiện, hoặc quá trình triển khai kéo dài nhiều năm. Về hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, khu sản xuất dịch vụ và các khu đất chức năng quan trọng theo định hướng quy hoạch, các dự án chủ yếu nằm trên địa bàn TP.Phan Thiết và một phần diện tích nằm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc…