Ngày 1/4, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tình hình triển khai 3 dự án gồm: Nâng cấp và cải tạo đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) - đoạn từ Tỉnh lộ 44A đến ngã 3 Long Phù, huyện Đất Đỏ; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; và cầu Phước An.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công cầu Phước An. |
Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải, chủ đầu tư 2 dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa và cầu Phước An cho biết, dự án cầu Phước An, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Hiện dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiến độ thi công dự án là 5 năm từ năm 2022-2027. Đến nay, lũy kế giá trị thi công đạt 21,8%. Dự án đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc nằm trong tiến độ tổng thể chung của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Với dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đến nay, tổng diện tích các hộ dân đã ký biên bản bàn giao mặt bằng sau khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 136,48ha/137,52ha đạt 99,24%. Hiện nay trên toàn tuyến cả liên danh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công với hơn 15 mũi thi công, lũy kế giá trị thi công dự án đến nay đạt 390,3/1.847,687 tỷ đồng (21%). Năm 2024, dự án được bố trí 500 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Đến nay, dự án đã giải ngân được 251,140/ 500 tỷ đồng (tương ứng với 50,23%).
Về dự án ĐT994 đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp KDL Thùy Dương do đến ngã ba Long Phù, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ dài 5,5km do Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đang hoàn thành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai thực hiện.
Sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà thầu thi công dự án. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhà thầu thi công cần tranh thủ thời điểm đang là mùa khô phải đắp xong đất nền đường trước khi mùa mưa tới. Các dự án khác triển khai theo đúng cam kết tiến độ với chủ đầu tư.
Tin, ảnh: TRÀ NGÂN