Ngày 26/4, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2023-2025, tỉnh sẽ triển khai 17 dự án, quy mô 54,3ha, bố trí dự kiến khoảng 12.798 căn. Trong đó, dự án NOXH cho đối tượng thu nhập thấp có 12 dự án, bố trí 9.451 căn; dự án cho công nhân KCN có 3 dự án, bố trí 3.034 căn; dự án NOXH trong quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại có 2 dự án, bố trí 313 căn.
Đến nay, qua hơn 4 tháng triển khai, có 2 dự án NOXH tại TP.Vũng Tàu gồm dự án NOXH phường 10, quy mô 4,7ha và dự án NOXH phường 12, quy mô 5,8ha chậm tiến độ. Đối các các dự án NOXH do UBND tỉnh phê duyệt theo Kế hoạch số 239/KH-UBND, có 6 dự án bảo đảm đúng tiến độ, 6 dự án chậm tiến độ.
Tại cuộc họp, Sở Xây dựng cho biết, nguyên nhân chậm tiến độ là do các địa phương chậm phê duyệt, hoặc chậm điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; một số dự án trong kế hoạch chưa có trong chương trình phát triển nhà ở của tỉnh.
Năm 2024, tỉnh sẽ hoàn thành 3 dự án NOXH cho người thu nhập thấp, quy mô 2,3ha, bố trí khoảng 445 căn, diện tích sàn xây dựng khoảng 45.660m2. Cụ thể: Dự án NOXH huyện Côn Đảo quy mô 0,6ha, bố trí khoảng 132 căn; Dự án NOXH trong quỹ đất 20% dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, giai đoạn 1 quy mô 1,1ha, bố trí khoảng 210 căn; Dự án NOXH trong quỹ đất 20% dự án Khu dân cư Lan Anh 7B, quy mô 0,8ha, bố trí khoảng 103 căn. Hoàn thành thủ tục khởi công 4 dự án, quy mô 15,6ha, bố trí 6.903 căn, diện tích sàn xây dựng 603.100m2. Đồng thời, hoàn thành thủ tục chuyển đổi dự án chung cư tái định cư Đông QL56 thành dự án NOXH.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị các sở, ngành, địa phương bám sát từng dự án NOXH, triển khai đến đâu chắc đến đó. Nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo UBND tỉnh để tìm giải pháp xử lý dứt điểm, không kéo dài dây dưa. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, cập nhật thêm một số dự án NOXH mới, ưu tiên những khu vực ít dân cư sinh sống, thuận tiện cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tập trung thúc đẩy các dự án trên địa bàn huyện Côn Đảo và các dự án cấp thiết.
QUANG VŨ