Nỗ lực đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3
Chiều 1/4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.
Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) gồm 4 dự án: Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối; Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa; Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa và Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. Đến nay, các dự án này đã bàn giao mặt bằng được 100% vị trí móng cột và 231/503 (46%) khoảng néo. Các đơn vị đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến.
Báo cáo với Thủ tướng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho biết: Thanh Hóa có 132km đường dây chạy qua địa bàn, gồm 299 vị trí móng cột. Đối với Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa, đến hết ngày 31/3/2024, Thanh Hóa đã vận động bàn giao mặt bằng toàn bộ 133/133 vị trí móng cột; phần hành lang tuyến đã vận động bàn giao mặt bằng 32/55 khoảng néo (đạt 58%) cho chủ đầu tư tiến hành thi công. Đối với Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, đến hết ngày 31/3/2024, Thanh Hóa đã vận động bàn giao mặt bằng toàn bộ 166/166 vị trí móng cột; phần hành lang tuyến đã vận động bàn giao mặt bằng 37/82 khoảng néo (đạt 45%) cho chủ đầu tư tiến hành thi công.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Ngay từ trước khi có chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án. Sau khi dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung, huy động nhân lực để thực hiện các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, trích đo, bàn giao mốc. Các địa phương có dự án đi qua cũng đã khẩn trương phổ biến công khai phương án giải phóng mặt bằng ngay sau khi được phê duyệt; làm việc trực tiếp với hộ dân bị ảnh hưởng để thống nhất, làm cơ sở để chủ đầu tư tiến hành chi trả kinh phí bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án theo tiến độ yêu cầu.
UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã thống nhất chủ trương áp dụng một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Dự án đường dây 500kV mạch 3 đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; từ đó, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, sớm bàn giao trước mặt bằng cho đơn vị thi công.
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng cho biết: Trong quá trình thực hiện, tỉnh Thanh Hóa gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các cơ chế, thủ tục thực hiện giải phóng mặt bằng. Do vậy, Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng cho phép gia hạn thời gian hoàn thành vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đường dây trên địa bàn tỉnh. Việc này cũng đồng bộ và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công kéo dây của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, chỉnh lý lại hồ sơ trích đo địa chính cung cấp cho các địa phương; chỉ đạo các đơn vị thi công làm việc với địa phương để cam kết về việc sử dụng và hoàn trả các tuyến đường phục vụ thi công dự án.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, sát sao của các địa phương, các chủ đầu tư, các bộ ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ cho dự án có ý nghĩa rất quan trọng này. Điều này thể hiện tinh thần làm việc "tất cả vì Nhân dân". Thủ tướng Chính phủ cũng cảm ơn người dân nơi có dự án đi qua đã luôn đồng thuận, thống nhất, sẵn sàng nhường đất, dời nhà cửa, nơi sinh sống để nhường mặt bằng cho các dự án.
Để đảm bảo tiến độ dự án trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, chủ đầu tư và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là những vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng trên tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người dân.
Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các địa phương đồng thuận, nhất trí cao với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "vượt nắng, thắng mưa", làm việc "3 ca, 4 kíp"; tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của Nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.
Minh Hiếu
- 2024-04-14 12:03:00
- 2024-04-14 10:37:00
- 2024-04-01 14:49:00