Chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên (Thành phố Hồ Chí Minh) yêu cầu nhà thầu Thuận An phải thực hiện đúng cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, nếu không sẽ dừng hợp đồng thi công với nhà thầu này.
Nội dung được nêu ra tại cuộc họp giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) cùng các đơn vị tư vấn giám sát ngày 23/4 về tình hình thi công gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên.
Tại dự án này, Tập đoàn Thuận An tham gia liên danh tại gói thầu XL-05 và XL-06, tổng giá trị 2 gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng; trong đó hợp đồng của Thuận An khoảng 130 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, chủ đầu tư nhận thấy nhà thầu đã ngưng thi công và các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công... không có mặt trên công trường.
Đến nay, Tập đoàn Thuận An mới thi công đạt khoảng 2,87% giá trị đảm nhận tại gói thầu XL-05; trong khi gói thầu XL-06 đạt khoảng 4,29% giá trị đảm nhận.
Tại buổi họp, Tập đoàn Thuận An cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục của gói thầu XL-05, XL-06 thuộc phạm vi nhà thầu đảm nhận. Theo đó, trước ngày 27/4, nhà thầu bố trí nhân sự Ban chỉ huy công trường, đội thi công, tập kết thiết bị (ít nhất 4 máy đào, 4 máy ủi, 4 xe ô tô, 2 máy lu...) để triển khai thi công.
Nhà thầu sẽ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục lắp đặt hào kỹ thuật, cống dọc, cống ngang, hố ga... trước ngày 27/4 trên cả hai gói thầu.
Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình triển khai trên công trường của Tập đoàn Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của gói thầu XL-05, XL-06.
Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự... để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục nhà thầu đảm nhận trước ngày 30/3/2025.
Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu này lập lại bảng tiến độ thi công chi tiết việc thực hiện gói thầu XL-05 và XL-06; trong đó nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng; gửi bảng tiến độ về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trước ngày 27/4 tới.
Nhà thầu phải triển khai đồng loạt các công việc như lắp đặt hào kỹ thuật, lắp đặt cống dọc, cống ngang, hố ga..., bố trí ít nhất 2 mũi thi công trên công trường cho từng gói thầu trước ngày 27/4.
Tập đoàn Thuận An phải chủ động có giải pháp giải quyết đủ nguồn cung ứng cát để phục vụ xây dựng nền đắp. Trường hợp nhà thầu thiếu chủ động, thi công chậm trễ theo hợp đồng đã ký kết dẫn tới không đảm bảo tiến độ thi công theo như cam kết, có khả năng không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành dự án thì chủ đầu tư sẽ có biện pháp xử lý theo các điều khoản trong hợp đồng như tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thu hồi tạm ứng; đồng thời chấm dứt hợp đồng./.
Trong năm 2024, các nhà thầu sẽ tập trung thi công hoàn thành hạng mục xây lắp; hệ thống thoát nước, công trình nền hạ đường giao thông, nền hạ công viên và hệ thống chiếu sáng toàn tuyến…