Tại cuộc họp giao ban định kỳ đầu tháng 4, Bộ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong việc triển khai dự án thi công đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đi Phố Nối (Hưng Yên). Tuy nhiên, theo ông Diên, tiến độ dự án vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, do vậy cần nỗ lực hơn nữa.
Để dự án được thực hiện theo đúng tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.
Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ sớm thẩm định trình Thủ tướng khung chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trước ngày 15/4/2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam liên quan đến mượn đất rừng làm đường tạm.
Đặc biệt, Tập đoàn Điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công tác thi công trước ngày 15/6 để có thời gian vận hành, thử nghiệm và đóng điện chậm nhất ngày 30/6.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, EVN phấn đấu hoàn thành khung chính sách để đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trước ngày 10/4; hoàn thành đúc các vị trí móng trước ngày 30/4; hoàn thành dựng cột trước ngày 30/5; hoàn thành cơ bản các hạng mục dự án thuộc dự án vào ngày 20/6 để đóng điện đường dây 500kV mạch 3, đưa vào khai thác chậm nhất vào ngày 30/6.
Cập nhật tiến độ dự án, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đến nay đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu, còn 1 gói thầu cung cấp kháng điện của dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu hiện đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu. Để đảm bảo tiến độ đóng điện của các dự án, EVN đã có kế hoạch điều động thiết bị hiện có trên lưới phục vụ cho công trình đường dây 500kV mạch 3.
EVN cũng quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, rải căng dây theo đúng tiến độ cam kết. Phấn đấu đến 30/4 hoàn thành đúc móng; đến 30/5 hoàn thành dựng cột; đến 28/6 hoàn thành lắp đặt cách điện, phụ kiện và kéo dây và nghiệm thu, đóng điện vào ngày 29-30/6.
Tuy nhiên theo ông Tuấn, đến nay dự án vẫn gặp khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.
Ngoài ra là khó khăn về công tác cung cấp vật tư thiết bị. Đến nay, đã xuất hiện các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ so với hợp đồng, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung.
EVN kiến nghị Thủ tướng sớm xem xét, phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để triển khai; Kiến nghị các địa phương sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hàng lang an toàn trong tháng 4/2024 để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng.
Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.
Dự án gồm 4 dự án thành phần: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối. Các dự án này đều khởi công tháng 10/2023 và tháng 1/2024.