Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về dự án hồ chứa nước Ka Pét (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).
Theo đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để cập nhật, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan của Quốc hội chậm nhất trong ngày 6-4 liên quan dự án này.
Thiết kế của dự án hồ chứa nước Ka Pét
Trước đó, trong báo cáo cuối tháng 3-2024, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết việc triển khai dự án Hồ chứa nước Ka Pét đến nay tiến độ còn chậm so với yêu cầu, có nguyên nhân khách quan từ việc thông tin không chính xác về dự án. Đồng thời, địa phương phải thận trọng rà soát, cân nhắc lại quy mô đầu tư dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức khảo sát địa chất thì tại vị trí tuyến đập chính bố trí hiện nay nằm trên tầng địa chất yếu (là đới đá phong hoá vừa xen kẹp phong hóa mạnh ảnh hưởng đến độ an toàn của tuyến đập), đơn vị tư vấn và chủ đầu tư cần có thời gian để nghiên cứu, xem xét xử lý lớp địa chất này.
Bên trong khu vực dự kiến làm lòng hồ Ka Pét. Ảnh chụp tháng 9-2023
Tỉnh Bình Thuận củng thừa nhận có sự thiếu quyết liệt của chủ đầu tư, sự phối hợp chưa tốt của các sở, ngành, địa phương có liên quan và sự chỉ đạo chưa thật sự hiệu quả của UBND tỉnh.
Căn cứ tình hình triển khai thực hiện, tiến độ chuẩn bị đầu tư của dự án, UBND tỉnh Bình Thuận dự kiến tổ chức triển khai thi công dự án này bắt đầu ngày 11-1-2025, kết thúc 24-11-2027.
Trước đó, theo Nghị quyết 101 của Quốc hội, thời gian thực hiện dự án là từ năm 2019 đến hết năm 2025.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, địa phương thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án hồ chứa nước Ka Pét đúng tiến độ với tinh thần thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.