Năm 2024, TP. Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã giao chi tiết hơn 8.800 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 21/4 mới hơn 1.900 tỷ đồng, đạt hơn 22% kế hoạch vốn được HĐND thành phố giao chi tiết, và đạt hơn 18% kế hoạch Thủ tướng giao.
Thi công dự án vành đai Tây TP. Cần Thơ. |
Trong số 21 chủ đầu tư cấp thành phố, có 11 chủ đầu tư giải ngân đạt trên 20%, 6 chủ đầu tư giải ngân dưới 20% và 4 chủ đầu tư chưa giải ngân được đồng vốn nào.
Bên cạnh những dự án giải ngân tốt như cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ (dự án thành phần 2), cũng có dự án chưa giải ngân hoặc giải ngân rất thấp như dự án đường vành đai phía Tây…
Đại diện Sở KH&ĐT Cần Thơ cho biết, công tác giải phóng mặt bằng luôn là khó khăn lớn nhất cản trở tiến độ các dự án đầu tư công. Điển hình như các dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị; đường vành đai phía Tây; đường tỉnh 918 (giai đoạn 2); đường tỉnh 917, 923…
Nhiều dự án có kinh phí bồi thường thu hồi đất thực tế tăng rất nhiều so với quyết định đầu tư được duyệt, dẫn đến vượt tổng mức đầu tư, phải điều chỉnh. Thực tế đó làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ thực hiện dự án cũng như khả năng chậm hoặc không thể giải ngân theo kế hoạch đề ra. Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc cân đối vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CK |
Sở KH&ĐT đề nghị UBND thành phố chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ liên quan dự án đầu tư công. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân làm chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, điều chuyển cán bộ, công chức khi cần thiết; kiên quyết xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm thi công, hợp đồng…
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, dù giá trị giải ngân vốn đầu tư công tăng về giá trị và tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước, nhưng chưa bền vững, còn nhiều tồn tại, thách thức, như: Số vốn tạm ứng chiếm tỷ lệ cao (trên 50%) trong tổng số vốn giải ngân, kế hoạch vốn còn lại chưa giao chi tiết trên 1.600 tỷ đồng…
Theo ông Trường, thực tế trên tới từ nguyên nhân chủ quan là chính. Cụ thể, công tác khảo sát, thu thập số liệu chưa chuẩn xác, đặc biệt liên quan tới kinh phí hỗ trợ, bồi thường và tái định cư không sát thực tế, nên nhiều dự án khi triển khai phải điều chỉnh tăng, làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Từ đó, phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.
Một số chủ đầu tư năng lực còn hạn chế, chưa lường được hết các vướng mắc trong khâu lập dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, dẫn đến chậm phê duyệt dự án, đấu thầu không kịp theo kế hoạch được duyệt. Tiến độ thực hiện các khu tái định cư còn chậm, làm ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng một số dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA…
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CK |
Ông Trần Việt Trường yêu cầu, các chủ đầu tư tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các sở/ngành, quận/huyện, chủ đầu tư trong lập, thẩm định, trình phê duyệt, đảm bảo kế hoạch vốn cho triển khai thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân làm chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, điều chuyển ngay cán bộ, công chức khi cần thiết; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, hoàn thành giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đã bố trí.
"Người đứng đầu các đơn vị được giao chủ đầu tư cần đánh giá khách quan, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vào cuối năm", ông Trường yêu cầu.