(QNO) - Chiều 19/4, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết có buổi kiểm tra thực tế dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò để ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của dự án này.
Còn nhiều khu vực dang dở
Dự án thành phần Nạo vét sông Cổ Cò (HA/W3) thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An có tổng mức đầu tư dự án là hơn 380 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á.
Dự án sử dụng vốn vay ODA và thời gian thực hiện dự án kết thúc vào 31/12/2023, mặc dù đã được Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian thực hiện 2 lần nhưng vẫn không hoàn thành đúng tiến độ. Do đó, UBND tỉnh đã phải có chủ trương dừng kỹ thuật một số hạng mục thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, trong đó có gói thầu HA/W3-2 nạo vét sông Cổ Cò.
Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) cho biết, hiện cầu Nguyễn Duy Hiệu đã thi công xong nhưng chưa thi công mở rộng nút giao Nguyễn Chí Thanh do TP.Hội An chưa bàn giao mặt bằng.
Cầu Nghĩa Tự (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) đã triển khai thi công xong phần cọc khoan nhồi, thân mố M1, trụ P1 và P2.
Về nạo vét luồng, tuyến sông Cổ Cò đoạn qua TP.Hội An đã thi công được 436.000/680.000 m³. Hiện nhà thầu tạm dừng thi công do các bãi chứa đầy, thiếu mặt bằng.
Ở đoạn qua thị xã Điện Bàn, đoạn từ cầu Nghĩa Tự (Km12+750) đến Km14+00 cơ bản hoàn thành. Riêng đoạn từ đập ngăn mặn Para đến cầu Nghĩa Tự thi công dang dở do mặt bằng bằng giao không liên tục và còn vướng nhiều vị trí. Khối lượng thực hiện đến nay đạt 342.000 m³/720.000 m³. Hiện nhà thầu cũng đang phải tạm dừng thi công do các bãi chứa đầy, thiếu mặt bằng thi công.
Ông Nguyễn Văn Thường - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho hay, trên tuyến sông này đoạn qua TP.Hội An lẫn thị xã Điện Bàn đều đang gặp rất nhiều vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).
Tại Hội An, dự án gặp vướng mắc về việc giải phóng các hồ tôm, lồng bè, rớ quay, đất lúa... Còn ở Điện Bàn gặp khó về kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất; rà soát, bổ sung thủ tục, xác định quy chủ, lập phương án phê duyệt đối với 69 thửa đất tiếp giáp khu tái định cư thôn 1 Điện Dương; chưa có đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đường dẫn cầu Nghĩa Tự...
Cần ưu tiên giải phóng mặt bằng trong phạm vi luồng
Để thúc đẩy dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đề nghị UBND TP.Hội An chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và địa phương tổ chức vận động các hộ dân còn lại tiếp tục nhận tiền, không tái nuôi cá lồng bè, làm chươm, rớ, đáy... trên sông trong phạm vi luồng 90m.
Đồng thời sớm hoàn thành phê duyệt phương án 2 hồ tôm ở Cẩm An, 4 thửa đất lúa ở Cẩm Hà, 3 thửa đất tại nút giao Nguyễn Chí Thanh và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/5/2024 để thuận lợi cho công tác thi công.
Với phần nạo vét luồng tại thị xã Điện Bàn, chủ đầu tư đề xuất UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các đơn vị liên quan ưu tiên giải quyết GPMB 5 thửa trong phạm vi 90m (đoạn giáp TP.Hội An đến cầu Ông Điền cũ; ưu tiên giải phóng mặt bằng 33 thửa đất trong phạm vi nạo vét 90m (đoạn từ cầu Ông Điền cũ đến cầu Nghĩa Tự); ưu tiên giải phóng mặt bằng 3 thửa trong phạm vi 90m (đoạn từ cầu Nghĩa Tự về cuối tuyến).
Với dự án cầu Nghĩa Tự, chủ đầu tư đề xuất cần trình phương án phê duyệt đền bù, bàn giao mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng ở đường dẫn hai đầu cầu trước ngày 30/10/2024.
Theo ông Nguyễn Văn Thường, việc dừng kỹ thuật nạo vét đoạn Km14 - Km19+456 (ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng) sẽ làm gián đoạn tuyến sông và không khơi thông được sông Cổ Cò để thông tuyến giao thông đường thủy từ Cửa Đại đến Cửa Hàn.
Vì vậy, đối với hạng mục dừng kỹ thuật, gói thầu HA/W3-2 - Nạo vét sông Cổ Cò (đoạn Km14 đến Km19+456), tổng mức đầu tư dự kiến khi tiếp tục triển khai khoảng 168 tỷ đồng. Đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục bổ sung danh mục thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 và giao cho UBND thị xã Điện Bàn thực hiện, phát huy hiệu quả khai thác.
Tại buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh các bên liên quan cần thể hiện quyết tâm cao cho việc tiếp tục hoàn thiện dự án nạo vét sông Cổ Cò.
[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tình hình triển khai dự án nạo vét sông Cổ Cò.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, dự án có nhiều khó khăn nhưng bên cạnh đó cũng có những thuận lợi. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cũng phải tích cực đẩy mạnh, triển khai các hạng mục trên dòng sông này để người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án thấy được chuyển động, quyết tâm hoàn thiện dự án để ủng hộ, đồng hành trong việc sớm tháo gỡ các vướng mắc.
Các bên liên quan cần sớm hoàn thiện báo cáo về dự án này trình cấp thẩm quyền để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có quyết định tiếp theo về dự án.