Thủ tướng ra "tối hậu thư" cho Dự án đường dây 500kV đi qua 9 tỉnh
(Dân trí) - Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) phải hoàn thành dựng cột trước 30/5 và đưa vào khai thác trước 30/6, theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Phát biểu kết luận cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) chiều 1/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra "tối hậu thư" để chốt mốc thời gian hoàn thành các phần việc quan trọng của dự án.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành khung chính sách để đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trước ngày 10/4/; hoàn thành đúc các vị trí móng trước ngày 30/4; hoàn thành dựng cột trước ngày 30/5.
Cũng theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, các đơn vị cần hoàn thành cơ bản hạng mục dự án thuộc dự án vào ngày 20/6 để đóng điện, đưa vào khai thác trước 30/6.
Dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài (Phố Nối, tỉnh Hưng Yên - Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có tổng chiều dài khoảng 519km với tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng.
Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.
Đường dây 500 kV mạch 3 có 4 dự án thành phần: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối.
Các dự án này đều khởi công tháng 10/2023 và tháng 1 năm nay, phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6.
Hiện 4 dự án thành phần đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu. Cả 4 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng tại 1.177 vị trí móng cột và 231/503 khoảng néo, đạt khoảng 46%.
Các nhà thầu đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến tại 100% vị trí; hoàn thành đúc móng được 430/1.177 vị trí; bàn giao 182/1.177 cột thép; hoàn thành lắp dựng 43/1.177 vị trí cột; đang lắp dựng 59/1.177 vị trí cột.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị EVN cùng đơn vị liên quan xây dựng phương án huy động, sử dụng hiệu quả trang thiết bị đóng cọc móng, bảo đảm số lượng, chất lượng cấu kiện thép đúc lớn cho cột đường dây 500kV.
Bên cạnh đó, ông yêu cầu các đơn vị phối hợp để sớm hoàn thành khung giá bồi thường giải phóng mặt bằng; bố trí quỹ đất tái định cư; khẩn trương phê duyệt các phương án mở đường tạm phục vụ thi công các vị trí cột.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thúc đẩy triển khai dự án. Ông biểu dương EVN, trực tiếp là EVNNPT và các nhà thầu đã tập trung cao độ, huy động nhân lực, thiết bị, máy móc, thi công các dự án với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết", "chỉ bàn làm, không bàn lùi".
"Hơn lúc nào hết, tinh thần đó phải được phát huy hơn nữa để bù đắp những thiếu hụt, chậm trễ thời gian qua", Thủ tướng quán triệt.
Nhấn mạnh các dự án có ý nghĩa quan trọng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải đã nỗ lực rồi cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm lớn hơn nữa, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", xác định trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành dự án theo tinh thần "dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không đợi một người làm mà phải nhiều người làm".
Các địa phương phải khẩn trương giải phóng mặt bằng, bàn giao hành lang tuyến để chủ đầu tư thực hiện công tác rải, kéo dây dẫn; khẩn trương di dời tái định cư và thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, bảo đảm an toàn hành lang tuyến.
EVN, trực tiếp là EVNNPT, được giao đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, rải căng dây theo đúng tiến độ cam kết.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ.