Hiện trạng con đường sắp được đầu tư 3.400 tỷ để mở rộng, kết nối 2 đường vành đai dài gần 100 km của Hà Nội Thảo Quyên | 29/04/2024 18:16 Báo lỗi cho Soha Dự án mở rộng đường Tam Trinh khi hoàn thiện sẽ giúp kết nối hàng loạt dự án, khu đô thị với trung tâm thủ đô, kết nối đường vành đai 2 với đường vành đai 3. Toàn cảnh khu vực được xây dựng tuyến đường rộng 80m, kết nối 3 "siêu đô thị" 13 tỷ USD lớn bậc nhất phía Bắc Con đường nghìn tỷ nối đại lộ 10 làn xe với cao tốc 30.000 tỷ ở Thành phố Hồ Chí Minh đang làm đến đâu? Thoát khỏi thu nhập trung bình thấp sau 30 năm, đâu là con đường phát triển lý tưởng để Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045? Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh dài hơn 3,5 km được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2012, khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Dự án có điểm đầu nối với đường Minh Khai, thuộc đường vành đai 2 (dài gần 44 km) và đường Vành đai 3 (dài 65 km).Thời điểm năm 2012, dự án có tổng mức đầu tư 2.066 tỷ đồng, đến năm 2019 được điều chỉnh lên 3.354 tỷ đồng, tăng thêm gần 1.290 tỷ đồng so với thời điểm phê duyệt. Tuy nhiên, sau 12 năm dự án vẫn còn ngổn ngang, dang dở.Tham khảo thêmKhông chỉ bán quả giải khát mùa hè, một vườn cây của Việt Nam có thể thu được hàng tỷ đồng từ một thứHiện tại, dự án chỉ mới mở rộng được khoảng 500 m đoạn trước chung cư Home 987 Tam Trinh, phía gần đường vành đai 3, tức là chỉ tương đương 1/7 kế hoạch đề ra. Tại đoạn đường này, dải phân cách giữa đường được trồng hoa, cây xanh song mặt đường có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.Nguyên nhân làm dự án tạm dừng chủ yếu là do người dân không đồng tình với đơn giá bồi thường, hỗ trợ và giá bán nhà tái định cư. Nhiều hộ dân không đồng thuận với phương án thiết kế mặt cắt đường Tam Trinh không đồng đều khi có chỗ 40m, có chỗ lên đến 55m (đoạn từ phố Yên Duyên đến đường Vành đai 3).Tham khảo thêmChỉ bán topping trong trà sữa, một doanh nghiệp Việt báo lãi hơn 3 tỷ mỗi tháng, hơn 20 quốc gia đặt muaĐoạn đường Tam Trinh được mở rộng vô tình tạo thành nút "thắt cổ chai" khiến cho các phương tiện lưu thông khó khăn vào giờ cao điểm. Trong năm 2024, quận Hoàng Mai phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong toàn tuyến, hoàn thành dự án mở rộng đường trong năm 2026.Đường Tam Trinh hiện tại chỉ rộng 8-9m, không có dải phân cách. Đường nhỏ, hẹp nhưng có nhiều xe tải trọng lớn, xe container lưu thông khiến việc di chuyển của xe máy gặp nhiều khó khăn, thường xảy ra ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm.Tham khảo thêmMột "thế lực" đe dọa hàng triệu người lao động châu Á, chỉ riêng 1 ngành đã có thể thiệt hại 65 tỷ USDTừ khu vực trạm bơm Yên Sở đến cầu Mai Động là khu vực dân cư dày đặc bên đường, bên còn lại là sông Kim Ngưu. Đây là nơi tập trung nhiều hàng quán. Mặc dù Ủy ban nhân dân phường Yên Sở treo biển "cấm họp chợ" song người dân tập vẫn trung buôn bán trên vỉa hè. Đường Tam Trinh nhếch nhác vì rác thải dân sinh, rác thải xây dựng.Trong khi đó, hàng loạt dự án chung cư, đô thị mọc lên càng làm cho nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, có thể kể đến: Chung cư Helios 75 Tam Trinh, chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh, Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Khu đô thị Yên Duyên…Đặc biệt là sự xuất hiện của khu đô thị Gamuda Gardens Hoàng Mai. Khu đô thị Gamuda Gardens rộng 73 ha là một trong bốn khu phức hợp chính của dự án Gamuda City. Gamuda Gardens có đa dạng sản phẩm nhà ở thấp tầng và cao tầng, giá dao động trong khoảng từ 8,5 - 12 tỷ/căn, biệt thự đơn lập từ 21 tỷ/căn.Đường Tam Trinh khi hoàn thiện sẽ giúp kết nối đường vành đai 2 với vành đai 3, được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả, giảm ách tắc giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.Tham khảo thêmCampuchia làm dự án kênh đào 1,7 tỷ USD, ĐBSCL chịu tác động gì? Chuyên gia Việt Nam nêu ý kiến Theo Đời sống và Pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hien-trang-con-uong-sap-uoc-au-tu-3-400-ty-e-mo-rong-ket-noi-2-uong-vanh-ai-dai-gan-100-km-cua-ha-noi-a418262.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha Tags con đường đường vành đai 2 đường tam trinh hà nội 3.400 tỷ đồng