Tại cuộc họp giao ban tháng 4/2024 các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch-Phố Nối do Bộ Công Thương tổ chức ngày 9/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa dự án về đích đúng hẹn.
Một số nhà thầu có thể chậm tiến độ
Báo cáo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn cho biết đến nay đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu, còn 01 gói thầu cung cấp kháng điện của Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu hiện đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu. Để đảm bảo tiến độ đóng điện của các Dự án, EVNNPT đã có kế hoạch điều động thiết bị hiện có trên lưới phục vụ cho công trình đường dây 500kV mạch 3.
Theo đại diện EVN, tổng cộng 04 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1.177/1.177 (100%) vị trí móng cột và 252/503 (gần 50%) khoảng néo. Tuy vậy, vẫn còn 251/503 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng, trong đó Hà Tĩnh còn 66/112 khoảng néo; Nghệ An còn 65/88 khoảng néo; Thanh Hóa còn 67/138 khoảng néo; Nam Định còn 24/54 khoảng néo; Thái Bình còn 11/47 khoảng néo; Hải Dương còn 13/31 khoảng néo; Hưng Yên còn 05/14 khoảng néo.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nếu nhà thầu nào chậm tiến độ thì kiên quyết xử lý theo quy định nhằm đảm bảo đúng tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3.
Về công tác thi công xây dựng, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 512/1.177 vị trí, đã bàn giao 221/1.177 vị trí cột thép; hoàn thành lắp dựng 79/1.177 cột thép, đang lắp dựng 62/1.177 cột thép.
Để hoàn thành đóng điện dự án theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao, EVN/EVNNPT đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, rải căng dây theo đúng tiến độ cam kết; đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (cột thép, sứ, phụ kiện, cáp quang và dây dẫn ...) khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ.
"Phấn đấu đến 30/4 hoàn thành đúc móng; đến 30/5 hoàn thành dựng cột; đến 28/6 hoàn thành lắp đặt cách điện, phụ kiện và kéo dây và nghiệm thu, đóng điện vào ngày 29-30/06/2024," ông Nguyễn Anh Tuấn nói.
Mặc dù đã có sự phối hợp rất tích cực của các địa phương, song đại diện EVN cũng nêu một số khó khăn vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dự án nơi có đường dây đi qua.
Bên cạnh đó, là khó khăn về công tác cung cấp vật tư thiết bị. "Đã xuất hiện các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ so với hợp đồng, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án; trong đó các nhà thầu nêu ra như khó khăn về tài chính, công tác nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào, công suất chế tạo...," đại diện EVN dẫn chứng.
Ngoài ra, việc cung cấp cách điện, phụ kiện, mặc dù chưa chậm tiến độ so với hợp đồng, tuy nhiên một số loại nhập khẩu từ nước ngoài có thể bị ảnh hưởng bởi logistics nên khả năng bàn giao đang phụ thuộc vào việc vận chuyển của bên cung cấp.
Hay một số yếu tố bất lợi khác gây khó khăn trong quá trình thi công như nhiều vị trí móng cọc nằm xa trục đường giao thông chính, khu đất ruộng, kênh mương, nền đất yếu nên việc triển khai đường thi công để thực hiện tiếp cận và vận chuyển thiết bị máy móc và vật tư gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tiến độ hoàn thành còn chậm theo kế hoạch; nhiều vị trí nằm trên địa hình đồi núi cao và rất khó khăn cho việc vận chuyển máy móc, vật liệu vào thi công; nhiều vị trí khi khai mở hố móng gặp đá khối lớn; ảnh hưởng của thời tiết (mưa nhiều) cũng gây khó khăn trong quá trình thi công...
Vì vậy, để đảm bảo tiến độ dự án, chủ đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để triển khai; đồng thời kiến nghị các địa phương sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hàng lang an toàn trong tháng 4/2024 để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp.
Tại cuộc họp, ông Hà Văn Quảng, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương biện pháp hỗ trợ khác và ủy ban tỉnh đã ban hành văn bản để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai.
"Tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm ban hành khung giá về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư để các địa phương có đủ căn cứ triển khai thực hiện. Ủy ban tỉnh đã có chủ trương song vẫn cần chính sách khung để áp dụng đồng bộ," ông nói.
Còn theo ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, dự kiến 10/4-15/4 có thể bàn giao hành lang tuyến và khoảng néo. Liên quan đến các thủ tục tác động về rừng phục vụ thi công qua địa bàn, ông đề nghị Tổng Công ty truyền tải điện khẩn trương lập phương án tạm sử dụng rừng làm đường tạm và điểm tập kết phế liệu để thi công trình Bộ Nông nghiệp thẩm định cũng như trình ủy ban tỉnh phê duyệt sớm. Cùng đó phối với các huyện, xã tập trung kinh phí cho công tác vận động các hộ bị ảnh hưởng để bàn giao mặt bằng tuyến.
Cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa
Thông tin việc triển khai dự án, đại diện Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho hay đến thời điểm này đã xuất hiện một số nhà thầu chậm tiến độ do cả chủ quan lẫn khách quan.
Về chủ quan, một số nhà thầu trong quá trình triển khai năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu nên tiến độ chậm hơn so với tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư, như cung cấp cột thép, ngoài ra liên quan đến nhập vật tư, thiết bị nước ngoài song việc logistics đưa về gặp khó khăn, kể cả tác động của mưa bão ảnh hưởng đến việc vận chuyển...
Mặc khác, dù có sự vào cuộc giúp đỡ từ các địa phương nhiều, song một số lĩnh vực như sắt thép, xi măng do thi công đồng loạt các vị trí móng, đổ bê tông đồng loạt các vị trí móng nhỏ, dù các nhà máy bê tông thương phẩm làm việc ngày đêm, 24/24 giờ, nhưng có thời điểm trong giai đoạn đồng loạt đổ móng chưa đáp ứng được tiến độ, do vậy có thể ảnh hưởng tới dự án.
"Hiện Tổng công ty đang bám sát để cố gắng đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng giao," ông nói.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, trong vòng 2 tuần qua mới tăng được 33 khoảng néo (tăng gần 7%) so với ngày 26/3, trong khi còn 50% khoảng néo và thời gian chỉ còn 1 tuần sẽ là thách thức, do vậy ông lưu ý cần sự cố gắng cao của các địa phương, bộ, ngành.
Qua báo cáo việc huy động phương tiện, máy móc vào các vị trí thi công, các hố móng còn khó khăn, do mặt đường kém, do đất yếu, mưa ảnh hưởng tới thi công, ông Diên yêu cầu các đơn vị làm ngày làm đêm, tăng nhân lực và thiết bị để đảm bảo tiến độ dự án.
Trong những ngày tới, Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ, theo dõi nắm bắt diễn biến thực tế để hướng dẫn các phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai, thực hiện.
Ông Diên đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ sớm thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ khung chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trước ngày 15/4/2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn bằng văn bản với các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam liên quan đến mượn đất rừng làm đường tạm.
Đối với EVN/EVNNPT, ông Diên lưu ý tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành cơ bản các hạng mục thi công trước ngày 15/6 để có thời gian vận hành thử nghiệm (trong vòng 7-10 ngày) nhằm phát điện chính thức vào 30/6.
"Phối hợp với các địa phương hoàn thành các thủ tục liên quan tới công tác bồi thường cho cả hai dự án, tuyên truyền vận động người dân ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án...; đôn đốc để sớm phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo chỉ đạo của Thủ tướng," Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói./.
Tiến độ thi công các dự án thành phần tính đến ngày 8/4:
- Dự án Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I-Thanh Hóa: Đã hoàn thành đúc móng được 138/180 vị trí, đang thi công tại 42/180 vị trí; đã bàn giao 77/180 cột thép, hoàn thành lắp dựng 36/180 cột; đang lắp dựng 14/180 cột.
- Dự án Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I-Phố Nối: đã hoàn thành đúc móng được 170/334 vị trí, đang thi công tại 164/334 vị trí; đã bàn giao 82/334 cột thép, hoàn thành lắp dựng 30/334 cột thép, đang lắp dựng 28/334 cột thép.
- Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa: đã hoàn thành đúc móng được 61/200 vị trí, đang thi công đồng thời tại 139/200 vị trí; đã bàn giao 6/200 cột thép, đang lắp dựng 3/200 cột thép.
- Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu: đã hoàn thành đúc móng được 143/463 vị trí, đang thi công đồng thời tại 320/463 vị trí; đã bàn giao 56/463 cột thép, hoàn thành lắp dựng 13/463 cột thép, đang lắp dựng 17/463 cột.