Dự án Đường vành đai phía Tây TP. Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C) dài hơn 19km, khởi công ngày 17/11/2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 3.840 tỷ đồng (ngân sách trung ương 2.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.838 tỷ đồng).
Để có mặt bằng thi công, có hơn 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 464 trường hợp cần bố trí tái định cư.
Theo Sở GTVT Cần Thơ (chủ đầu tư), đến nay dự án đã khởi công được 4/7 gói thầu thi công xây lắp, giá trị thực hiện đạt gần 370 tỷ đồng (gần 17% giá trị hợp đồng). Các gói còn lại đang giai đoạn thiết kế.
Công trường dự án Đường vành đai thành phố Cần Thơ. |
Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hiện đã hoàn thành kiểm đếm nhà và tài sản trên đất; đã phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ cho 672 hộ dân, chi trả cho 653 hộ dân với số tiền hơn 975 tỷ đồng (đạt hơn 52%), bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đạt khoảng 50%.
Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ - cho biết, dự án đang gặp một số vướng mắc. Cụ thể, mặt bằng sạch chưa liên tục nên chưa thể triển khai thi công đồng bộ các gói thầu. Các khu tái định cư đang trong giai đoạn hoàn thiện, một số khu chưa có giá nền tái định cư nên chưa đủ điều kiện để bàn giao cho các hộ dân. Công tác đắp nền đường cũng bị chậm tiến độ do nguồn cát khan hiếm…
Để đảm bảo giải ngân đạt trên 95% vào cuối tháng 1/2025 (kết thúc năm tài chính 2024), Sở GTVT kiến nghị UBND Thành phố làm việc với các địa phương để hỗ trợ cung cấp cát cho dự án; các quận/huyện có dự án đi qua đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các gói thầu đang thi công…
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án. |
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - đề nghị Sở GTVT cố gắng hoàn thành hồ sơ điều chỉnh các gói thầu còn lại trong tháng 6/2024, để trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp giữa năm; ưu tiên bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, và các hạng mục cầu; hạn chế đấu thầu các gói thầu mới trong thời gian chưa bố trí đủ vốn.
Các quận/huyện tập trung cho công tác xây dựng khu tái định cư để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng. "Đây là việc cần ưu tiên làm ngay bởi nếu kéo dài sẽ có nguy cơ dự án phải tăng tổng mức đầu tư. Đơn vị thi công cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ dự án theo đúng kế hoạch", ông Hiếu yêu cầu.
Lưu ý đây là dự án chiến lược của thành phố, khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới cho địa phương, thúc đẩy đô thị hóa, ông Hiếu đề nghị UBND Thành phố sớm ban hành quy hoạch 1/2000 để khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên đường khi dự án đi vào khai thác.
Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đi kiểm tra tiến độ dự công trình cầu Tây Đô bắc qua sông Cần Thơ tại huyện Phong Điền, là một trong những dự án trọng điểm của Thành phố nhiệm kỳ này.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, do Sở GTVT làm chủ đầu tư, khởi công đầu năm 2022. Cầu có 2 đơn nguyên, trong đó đơn nguyên 1 đã hoàn thành và thông xe đầu năm 2023, hiện các hạng mục thi công đơn nguyên 2 đã hoàn thiện, dự kiến khánh thành trong dịp lễ 30/4 năm nay.