Dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 30.8.2019 với tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ 2019 - 2024. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Tuy nhiên đến nay, dự án có nguy cơ chậm tiến độ .
Việc đầu tư dự án trên nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL1 và đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ Khu Công nghiệp - đô thị và dịch vụ VSIP (xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh) đến cầu Trà Khúc 1 (TP.Quảng Ngãi), góp phần mở rộng không gian đô thị Quảng Ngãi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Thế nhưng đến nay, dự án chỉ mới thi công đạt khoảng 44% tổng giá trị hợp đồng. Theo chủ đầu tư, nguyên nhân do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng , vướng mắc liên quan đến công tác bố trí tái định cư cho các hộ dân, công tác vận động nhận tiền bồi thường… Đồng thời, nguồn vốn chưa được giải ngân cho các đơn vị thi công nên tiến độ triển khai thực hiện dự án không đảm bảo theo kế hoạch đề ra, có nguy cơ chậm tiến độ
Ông Nguyễn Tấn Ngọc (55 tuổi, ở xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi) cho biết, các hộ dân ở đây rất muốn tuyến đường Thạch Bích - Tịnh Phong hoàn thành nhưng chủ đầu tư bồi thường chưa thỏa đáng nên người dân không đồng ý. "Người dân ở đây rất muốn chủ đầu tư đền bù thỏa đáng, nên đền bù tái định cư lại bằng đất để người dân an cư lạc nghiệp", ông Ngọc nói
Ngày 26.4, theo ghi nhận của PV Thanh Niên , dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong vắng bóng công nhân, thiết bị xe cơ giới. Đường làm theo kiểu cuốn chiếu, chỗ nào có mặt bằng sạch thì thi công, còn chỗ nào vướng thì để lại trông rất nham nhở
Một số tuyến thi công xong đã trồng cây xanh, thảm nhựa đường, lót gạch vỉa hè và làm con lươn
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, vốn đầu tư dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong từ nguồn ngân sách địa phương, dự kiến hoàn thành trong năm 2024
Năm 2024, dự án được bố trí kế hoạch vốn 200 tỉ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Hiện nay, khối lượng công trình đã thi công hoàn thành đạt khoảng 44% tổng giá trị hợp đồng, trong đó, khối lượng đủ điều kiện giải ngân hiện nay khoảng 25 tỉ đồng
Trước nguy cơ dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, cho phép kéo dài thời gian thực hiện hoàn thành dự án sang năm 2025 và điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 đã bố trí; đồng thời chỉ đạo UBND H.Sơn Tịnh và UBND TP.Quảng Ngãi khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng tổ chức triển khai thi công