Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài (đoạn từ Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới với khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành sau 2 năm.
Theo kế hoạch mới, dự án dự kiến được hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2024).
Sau hơn 1 năm thi công, tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài đã được hình thành. Trong đó, đoạn giao cắt Đại lộ Thăng Long đến phố Đại Linh (phường Mễ Trì) gần như đã hoàn thiện. Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1km đã được lát đá vỉa hè, thảm nhựa mặt đường, trồng cây xanh.
Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài chạy qua khu đô thị Louis City Đại Mỗ nằm tiếp giáp khu đô thị Dương Nội, nhiều công nhân đang thi công các hạng mục. Tại khu vực này hiện cũng được thảm nhựa, vỉa hè đang được lu phẳng để ghép đá.
Theo thiết kế của tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài có một cầu vượt bắc qua sông Nhuệ. Hiện cây cầu này đã được gác dầm, đặt các cống hộp để hoàn thiện đường dẫn lên cầu.
Đại diện chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm) cho biết, giá trị giải ngân đến thời điểm hiện tại đạt gần 300 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng thi công hiện trường đã đạt khoảng 70% khối lượng theo hợp đồng.
Về công tác giải phóng mặt bằng, đại diện chủ đầu tư cho biết, khối lượng giải phóng mặt bằng là 364 hộ trên địa bàn 3 phường.
Trong đó, trên địa bàn phường Trung Văn đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng 75/75 hộ dân. Phường Mễ Trì đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 116/121 hộ, 5 hộ còn lại đã bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công.
Tại phường Đại Mỗ có 168 hộ đã gần hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, chỉ còn 2 hộ đã phê duyệt chưa nhận tiền dự kiến phải cưỡng chế. Về di chuyển mộ, đã thực hiện di dời 187/190 ngôi mộ, còn 3 ngôi mộ đang thực hiện vận động để di dời.
Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài có tổng mức đầu tư khoảng 740 tỉ đồng, trong đó phần giải phóng mặt bằng hơn 163 tỉ đồng, xây lắp hơn 542 tỉ đồng và một số chi phí khác. Tổng chiều dài tuyến đường hơn 2,6km, rộng 40m với 6 làn xe, vận tốc tối đa 60 km/h.
Dự án hoàn thành giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai quận Nam Từ Liêm và Hà Đông, giảm tải áp lực giao thông cho nhiều tuyến đường như Tố Hữu, Sa Đôi, đồng thời kết nối nhiều khu đô thị phía tây thành phố như Dương Nội, Louis City, FLC Premier.