Dự án mở rộng đường ĐH 3 (đoạn Quế Phú – Quế Cường, huyện Quế Sơn) được UBND tỉnh phê duyệt ngày 5/1/2021 với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công hoàn thành đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên tiến độ dự án đang chậm lại do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Tính đến ngày 15 tháng 4, Dự án mở rộng đường ĐH 3 (đoạn xã Quế Phú đi Quế Cường) đã thi công hoàn thiện hơn 700m mặt đường bê tông nhựa đoạn từ đầu tuyến đến cầu 9 Mân và gần 900 m đoạn từ Anh Linh đài đến xã Quế Mỹ huyện Quế Sơn.
Liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đến nay, huyện Quế Sơn đã tiến hành vận động được 252/270 hộ thống nhất ký Biên bản hiến đất đai, cây cối, hoa màu.
Về mặt bằng, đã bàn giao cho đơn vị thi công khoảng trên 75%, tuy nhiên do một số vị trí mặt bằng không được liên tục nên chưa triển khai thi công hoàn toàn. Trong thời gian đến, UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã tiếp tục vận động các hộ dân còn lại trên địa bàn xã Quế Phú, Quế Mỹ thống nhất chủ trương, bàn giao mặt bằng; tổ chức kiểm đếm vật kiến trúc lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm định phê duyệt đồng thời đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những đoạn tuyến đã có mặt bằng.
Xuân Hiếu – Quang Phi