Đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Phú Yên có chiều dài hơn 90km với 2 dự án thành phần, gồm: Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong.
Đến nay, tỉnh Phú Yên đã bàn giao 99,95% mặt bằng thi công cho chủ đầu tư. Trong đó, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đã hoàn thành bàn giao mặt bằng, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đã bàn giao 42,02km/42,07km, đạt 99,86%.
Hiện còn vướng 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, địa phương sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ tiến độ thi công sau dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5.
Về di dời hạ tầng kỹ thuật, 2 địa phương gồm huyện Phú Hòa và Tây Hòa đã cơ bản hoàn thành. Các địa phương còn lại đang khẩn trương thực hiện, đạt khoảng 50,5% khối lượng.
Tại hiện trường dự án thành phần đường cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong (trên 48km), Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) báo cáo, dự án có tổng vốn đầu tư trên 10.700 tỷ đồng, khởi công đầu tư năm 2023, dự kiến hoàn thành tháng 12-2025. Dự án có 2 gói thầu xây lắp, gồm: gói thầu XL01 thi công đoạn từ Km0 đến Km24; gói thầu XL02 đoạn từ Km24 – Km48,052. Hai gói thầu do liên danh 9 công ty, nhà thầu thi công.
Đến thời điểm này, về cơ bản, các vấn đề như mặt bằng, vật liệu xây dựng đảm bảo thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên đều đã được giải quyết.
Khó khăn lớn nhất hiện nay chính là việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng tiến độ, đặc biệt là đẩy nhanh di dời các trụ điện cao thế, xử lý nền đất yếu.
Tỉnh Phú Yên cũng cần sớm hỗ trợ hoàn tất các thủ tục để khai thác tất cả các mỏ vật liệu phục vụ công trình.
Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cam kết, sẽ nỗ lực sớm bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Qua đó, đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường quản lý, sử dụng các mỏ vật liệu đúng mục đích phục vụ cho công trình. Tới đây, HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ vấn đề này.
Tại hiện trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực thi công của các kỹ sư, công nhân, nhà thầu.
Thủ tướng hỏi thăm, động viên và tặng quà cho các kỹ sư, công nhân và người lao động trên công trường; đồng thời mong muốn các đơn vị phát huy tinh thần, quyết tâm sớm đưa dự án hoàn thành kịp hoặc vượt tiến độ và phải đảm bảo an toàn, chất lượng.
Thủ tướng yêu cầu lấy mốc ngày 2-9-2025 cơ bản hoàn thành dự án để điều chỉnh rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật công trình.
Về các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm; lưu ý EVN khẩn trương di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong tháng 5 tới để các đơn vị thuận lợi triển khai thi công.
Bộ GTVT tạo thuận lợi, khuyến khích các địa phương quy hoạch, mở các nút giao phù hợp để tận dụng tối đa lợi thế của tuyến đường cao tốc, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển KT-XH.
Thủ tướng yêu cầu, trong bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào, các cấp, ngành và đơn vị thực hiện dự án cần có sự phối hợp, chung tay. Tinh thần là chỉ bàn tiến, không bàn lùi và chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm để đưa công trình về đích.
Quá trình giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, các địa phương, đơn vị liên quan cần đôn đốc đáp ứng tiến độ thi công nhưng chú trọng đầu tư khu tái định cư, đảm bảo người dân có nơi ở mới tối thiểu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Trong chiều cùng ngày, Thủ tướng đã đến hiện trường kiểm tra các dự án thành phần đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (đoạn qua 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên) và dự án thành phần đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.
Tại hiện trường, sau khi nghe báo cáo của các chủ đầu tư, nhà thầu, Thủ tướng đã có những chỉ đạo nhằm động viên tinh thần đội ngũ thi công, sớm đưa dự án về đích an toàn, kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Thủ tướng cũng dành những phần quà tặng các kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường ngày lễ...
Tại hiện trường, Thủ tướng biểu dương tỉnh Bình Định đã hoàn thành rất nhanh công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng. Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà thầu, đơn vị triển khai dự án có điều kiện thuận lợi để lao động, hoàn thành sớm dự án.
Phía chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) cũng báo cáo thêm 1 số vướng mắc của dự án, trong đó có thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 2,32km qua rừng phòng hộ thuộc xã Ân Tường Đông (huyện Hoài Ân) và đang chờ thủ tục từ Trung ương...
>>>Một số hình ảnh ghi nhận chuyến làm việc, thị sát của Thủ tướng Chính phủ: