Xuyên lễ, "vượt nắng, thắng mưa" trên công trường Đường dây 500 kV mạch 3
Chỉ còn đúng 60 ngày nữa, đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) sẽ đến đích vận hành. Quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn, gác lại niềm vui riêng, trên các tuyến đường dây qua địa bàn Thanh Hoá, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang "vượt nắng, thắng mưa", thi công xuyên kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Chủ đầu tư cũng thường trực trên công trường để đôn đốc, chỉ đạo thi công; hỗ trợ, hướng dẫn nhà thầu trong công tác nhập và kiểm soát vật tư, bảo đảm điều kiện rải và kéo dây dự án từ ngày 15/5 sắp tới.
Thi công lắp cột thép tại vị trí 132 trên địa bàn xã Triệu Lộc (Hậu Lộc).
Trong những ngày nghỉ lễ, đặc biệt từ 28/4 đến 1/5, thời tiết tại Thanh Hóa nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên các kỹ sư, công nhân vẫn làm việc liên tục theo ca, kíp trên độ cao hàng trăm mét.
Gói thầu số 11, Dự án Đường dây 500 kV mạch 3, cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hoá gồm 15 vị trí đi qua địa bàn các xã Triệu Lộc (Hậu Lộc); Hoằng xuân (Hoằng Hoá); Thiệu Quang, Thiệu Giang (Thiệu Hoá); Định Công, Định Thành (Yên Định) được cho là gói thầu khó khăn nhất khi có nhiều vị trí vượt sông, vượt cao tốc và quốc lộ.
Vị trí cột 142 tại thôn Trà Sơn, xã Hoằng Xuân (Hoằng Hóa) là 1 trong 4 vị trí cột cao nhất của tuyến đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 – Thanh Hóa. Đây là cột đỡ dây vượt qua sông Mã, có chiều cao 95m và trọng lượng hơn 130 tấn. Nhà thầu phải huy động máy cẩu có cần vươn cao 100 m để đưa công nhân và vật tư lên đỉnh cột.
Nhà thầu - Công ty TNHH Phương Hạnh đảm nhận thi công 67 vị trí móng cột trên tuyến Dự án đường dây 500kV cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hoá. Để bảo đảm tiến độ dự án, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, công ty đã huy động 400 kỹ sư, công nhân, chia làm nhiều mũi thi công bám trụ trên các công trường.
Các vị trí móng còn lại đang tiếp tục được nhà thầu tổ chức tăng tốc thi công.
Công nhân thi công tại vị trí móng cột số 70 trên địa bàn xã Nga An (Nga Sơn).
... và vị trí số 90 trên địa bàn xã Ba Đình (Nga Sơn). Nhà thầu - Tập đoàn PC1 thi công gói thầu số 40 đang phấn đấu hoàn thành dựng cột trước ngày 10/5.
Để tránh thời tiết nắng nóng, các đơn vị thi công đã điều chỉnh giờ làm việc phù hợp. Nhà thầu cũng tập trung tối đa máy móc, thiết bị hiện đại hỗ trợ; đồng thời tăng cường phổ biến an toàn lao động đến công nhân.
Khẩu hiệu "Chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa" cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên công trường là lời động viên, thôi thúc toàn lực lượng nỗ lực bám trụ lại các công trường, thi công xuyên lễ, cùng chủ đầu tư và nhà thầu tập trung bám sát tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng công trình.
Ban lãnh đạo nhà thầu - Công ty TNHH Phương Hạnh đã có mặt tại điểm thi công để kịp thời động viên, khuyến khích lực lượng thi công.
Tính đến ngày 29/4, trên các tuyến đường dây 500 kV mạch 3, cung đoạn qua tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành 297/380 vị trí móng cột, hoàn thành 105 cột và đang lắp dựng 44 cột và được đánh giá đang bám sát đường găng tiến độ đề ra.
Nhà thầu cung cấp vật tư - Công ty CP Thương mại Đầu tư Phát triển Công nghệ Việt cũng tổ chức bàn giao thiết bị xuyên lễ để nhà thầu có đủ vật liệu tổ chức thi công.
Chủ đầu tư - Ban Quản lý công trình điện miền Bắc thường xuyên túc trực tại hiện trường kiểm tra đôn đốc thi công, hỗ trợ công tác nhập và kiểm soát vật tư, bảo đảm điều kiện rải và kéo dây đồng loạt dự án từ ngày 15/5 sắp tới.
Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) phấn đấu đến ngày 30/6/2024 sẽ tiến hành đóng điện. Khi đi vào vận hành, đường dây 500 kV mạch 3 sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc lên khoảng 5.000 MW, gấp đôi so với hiện tại, đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực phía Bắc ngay trong mùa hè năm nay và thời gian tới. |
Minh Hằng
- 2024-04-30 19:21:00
- 2024-04-30 15:23:00
- 2024-04-30 10:57:00