Dẫn chúng tôi đến khu vực thi công kết cấu lò hơi tuabin 1, do Công ty lắp máy LILAMA đảm nhận, kỹ sư Nguyễn Ngọc Giáp, Trưởng Ban an toàn Ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I cho biết, dự án đang tập trung nhiều nhân lực và thiết bị thi công. Thời điểm này có hơn 2.000 công nhân cùng hàng trăm cán bộ kỹ sư có mặt trên công trường để chạy đua với thời gian đúng tiến độ, tránh mùa mưa đến từ tháng 8 hàng năm.
Theo kỹ sư Nguyễn Ngọc Giáp, các nhà thầu làm việc rất khẩn trương, chia 2 ca, làm việc dưới nắng nóng khắc nghiệt để kịp tiến độ hàng ngày. Để đảm bảo từng phần việc, khâu an toàn trên công trường phải đạt tuyệt đối. Bất cứ ai vào công trường đều phải có người của Ban quản lý dẫn đi, các cổng có camera giám sát, đối với công nhân khi tan ca đều qua cổng kiểm soát.
Theo Ban điều hành dự án, đến thời điểm này, tiến độ thi công nhà máy đạt 52% khối lượng. Mục tiêu trong năm 2024 tại khu vực nhà máy chính sẽ phấn đấu hoàn thành lắp đặt kết cấu thép nhà tuabin 1 và lắp đặt ống dẫn khói dự án.
Theo kỹ sư Giáp, hệ thống làm mát, sẽ hoàn thành hệ thống bê tông trạm bơm vào tháng 7-2024. Cuối năm 2024 hoàn thành 80% chiều dài ống nước làm mát. Chúng tôi đang tập trung máy móc trang thiết bị để thi công, phấn đấu đến tháng 7-2024 sẽ hoàn thành kết cấu bê tông trạm bơm nước hệ thống làm mát của nhà máy. Phấn đấu đến hết năm 2024, hoàn thành lắp đặt 80% chiều dài tuyến ống nước làm mát. Trong khi đó, tuyến đê chắn sóng cho cầu cảng tiếp than đã thực hiện dài 1,7km, các khối chắn sóng đã cấp đủ hai bên, đảm bảo chắn sóng bão cấp 12.
Hệ thống cung cấp nước ngọt và hệ thống xử lý nước sẽ hoàn thành lắp đặt thiết bị trong năm 2024. Đối với kho than, lắp đặt 50% khối lượng kết cấu mái; bãi thải xỉ hoàn thành đào đắp 60% khối lượng, phấn đấu hoàn thành để phát điện tổ máy 1 vào tháng 5-2026, tổ máy 2 phát điện khoảng tháng 10-2026. Điện của dự án chủ yếu chi viện ra miền Bắc qua đường dây 500Kv mạch 3.
Theo ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án Điện 2, với trách nhiệm là đơn vị đại diện chủ đầu tư, thời gian qua, Ban quản lý dự án Điện 2 đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ngành chức năng tỉnh Quảng Bình để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, cũng như hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan. Mặt khác, đôn đốc, động viên các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm bảo đảm tiến độ của dự án.
Theo PGS.TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam, công nghệ siêu tới hạn đòi hỏi hệ thống thiết bị trong nhà máy cũng phải hiện đại tương xứng ở mức hàng đầu thế giới. Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 được trang bị các thiết bị bảo vệ môi trường tiên tiến như hệ thống lọc bụi tĩnh điện, có hiệu quả tới 99,75%, đảm bảo không gây tác động xấu tới môi trường sống xung quanh nhà máy. Khi hoàn thành, toàn bộ mọi chỉ số quan trắc đều đấu thẳng về Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Bình, có người trực 24/24.