Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban Hạ tầng – chủ đầu tư) đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An liên quan đến khả năng thực hiện tiếp gói thầu tại dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên.
Tập đoàn Thuận An cam kết đẩy nhanh tiến độ
Theo đó, Tập đoàn Thuận An là nhà thầu liên danh với nhà thầu khác trúng gói thầu xây lắp số 5 thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, đoạn từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến Cầu Bưng với giá trị khối lượng là 13,8%, tương đương 77,5 tỷ đồng.
Khối lượng thực hiện đến ngày 22/4 đạt được khoảng 2,87% giá trị đảm nhận.
Trong khi đó, gói thầu xây lắp số 6 đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương, Tập đoàn Thuận An cũng liên danh với nhà thầu khác thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải với giá trị khối lượng là là 11,7%, tương đương 53,6 tỷ đồng. Đến nay thi công được khoảng hơn 4% giá trị đảm nhận.
Tại buổi làm việc, Tập đoàn Thuận an cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục của 2 gói thầu.
Tập đoàn Thuận an khẳng định sẽ bố trí nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công, thiết bị thi công... để triển khai thi công trước ngày 27/4.
Bên cạnh đó, đơn vị tập kết vật tư, vật liệu như về công trường trước ngày 30/4. Từ đó triển khai đồng loạt các hạng mục tại cả 2 gói thầu trước 27/4.
Nhà thầu này cũng đề xuất chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan hỗ trợ để hoàn thiện thủ tục pháp lý về thay đổi nhân sự đại diện theo pháp luật của nhà thầu.
Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng nếu gói thầu chậm tiến độ
Liên quan đến vấn đề này, Ban Hạ tầng cho rằng tình hình triển khai trên công trường của nhà thầu Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của 2 gói thầu. Do vậy, chủ đầu tư đã tổ chức họp thường xuyên với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát để đôn đốc nhắc nhở về tiến độ thi công.
Theo Ban Hạ tầng, để đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng mốc thời gian theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương, bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công… để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục nhà thầu đảm nhận trước ngày 30/3/2025 theo đúng như cam kết.
Bên cạnh đó, lập lại bảng tiến độ thi công chi tiết phần công việc của nhà thầu đảm nhận trong việc thực hiện 2 gói thầu xây lắp (không làm ảnh hưởng đến tiến độ chúng), trong đó nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng; gửi bảng tiến độ về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trước ngày 27/4.
Ban Hạ tầng cũng yêu cầu triển khai đồng loạt các công việc như lắp đặt hào kỹ thuật, lắp đặt cống dọc, cống ngang, hố ga… bố trí ít nhất 2 mũi thi công trên công trường cho từng gói thầu trước ngày 27/4.
Về nguồn cát đắp nền, nhà thầu phải chủ động có giải pháp giải quyết đủ nguồn cung ứng cát để phục vụ công tác xây dựng nền đắp theo yêu cầu.
Trường hợp nhà thầu thiếu chủ động, thi công chậm trễ, không đảm bảo mốc thời gian hoàn thành dự án, chủ đầu tư sẽ có biện pháp tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.
Ngoài ra Ban Hạ tầng cũng đề nghị liên danh nhà thầu tư vấn giám sát chủ động nhắc nhở, đôn đốc yêu cầu nhà thầu thi công có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Trường hợp sau ngày 30/4, chủ đầu tư kiểm tra công trường mà chưa thấy nhà thầu có kế hoạch triển khai chủ đầu tư sẽ xem xét tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng.