Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 29/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang.
Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan.
Dự án đầu tiên được Thủ tướng tới kiểm tra tình hình thi công là dự án Vân Phong - Nha Trang thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.
Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83 km, đi qua 4 huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng; khởi công tháng 1/2023, hoàn thành theo hợp đồng tháng 12/2025.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã bàn giao 83,03 km/83,35 km, đạt 99,7%, chỉ còn khoảng 0,32 km tuyến chính; đã hoàn thành 6/6 khu tái định cư, bàn giao cho 203/203 hộ dân. Tuy nhiên, việc di dời hạ tầng thiết yếu như công trình điện còn nhiều khó khăn, các cơ quan và tỉnh Khánh Hòa đang rất nỗ lực tháo gỡ.
Ông Lê Quốc Dũng, Quyền Giám đốc Ban QLDA 7 cho biết, trên toàn tuyến, các nhà thầu đã triển khai 24 mũi thi công đường, 18 mũi cầu với hơn 1.000 thiết bị, gần 1.900 nhân lực, đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, toàn tuyến có chiều dài 80 km, đến nay công tác đắp nền đạt 85%, thảm bê tông nhựa 40% cả 2 lớp...
Hiện tiến độ chung toàn dự án đạt trên 50%, vượt 5% so với kế hoạch. Tuy nhiên, dự án còn vướng một số đoạn về công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công trình hạ tầng kỹ thuật, đường điện…
Tiếp đó, đoàn công tác di chuyển tới vị trí nút giao giữa dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang và cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.
Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài 117,5km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32, 7km) và tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8 km) với quy mô 4 làn xe, chia làm 3 dự án thành phần, tương ứng 3 đoạn.
Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 5.333 tỷ đồng; dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản (10.436 tỷ đồng), dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản (6.165 tỷ đồng).
Theo tiến độ dự kiến, dự án cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.
Qua thực tế tại công trường và nghe báo cáo từ các đơn vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương quyết tâm, nỗ lực của địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu trong việc giải phóng mặt bằng, đưa tiến độ dự án vượt kế hoạch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chúng ta cần tận dụng tốt điều kiện mặt bằng, vật liệu thuận lợi, các nhà thầu có năng lực. Do đó, phải quyết tâm làm nhanh hơn nữa, phấn đấu đến ngày 30/4/2025 cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ cán đích.