Tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Sáng 15/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN đồng chủ trì buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và đại diện các phòng, ban chuyên môn EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.
Các đại biểu dự buổi làm việc.
Theo báo cáo của EVN tại buổi làm việc, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương giao, hiện nay EVN và các đơn vị chức năng đang triển khai thực các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như: Đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I - Thanh Hóa; đường dây 500kV NMNĐ Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa; đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống; Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn. Các dự án này đang trong thời gian thi công xây dựng. Ngoài ra, có một số dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: Đường dây 220kV NMNĐ Nghi Sơn - rẽ Nông Cống - Quỳnh Lưu; Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây 220kV Thanh Hoá - Sầm Sơn; Trạm biến áp 220kV Hậu Lộc...
Đại diện Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.
Theo đại diện EVN, bên cạnh kết quả đã đạt được, hiện nay vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và chuyển mục đích sử dụng đất rừng chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành đóng điện các dự án theo kế hoạch, đặc biệt là Dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống. Dự án này có tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện Như Xuân, Như Thanh và Nông Cống với tổng chiều dài 52,14km, bao gồm 125 vị trí móng cột và 47 khoảng néo. Hiện còn 9/125 vị trí móng cột (trên địa bàn huyên Như Xuân) và 24/47 khoảng néo chưa được bàn giao (trong đó huyện Như Xuân còn 7/19 khoảng néo, Như Xuân còn 17/20 khoảng néo).
Đại diện Ban Quản lý các dự án công trình điện miền Bắc phát biểu tại buổi làm việc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác GPMB, việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; bồi thường cho các hộ gia đình trồng cây trên đất không giao khoán, hoặc hợp đồng giao khoán đã hết hạn... đối với Dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống; thực trạng giải quyết các hộ dân có đất ở và nhà cửa, vật kiến trúc nằm trong hàng lang tuyến đối với Dự án dường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa; vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với Dự án trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa...
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.
Trên cơ sở nội dung báo cáo cũng như qua thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã có những chỉ đạo cụ thể và giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương của tỉnh chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án.
Trong đó liên quan đến việc thi công đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các dự án công trình điện miền Bắc xác định phương hướng đường tạm thi công qua rừng tự nhiên; phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương xác định số lượng cây cần chặt hạ để xây dựng phương án bồi thường.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Giao huyện Như Thanh khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường đối với 31 hộ gia đình trồng cây trên đất không có hợp đồng giao khoán hoặc hợp đồng giao khoán đã hết hạn, để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Huyện Như Xuân khẩn trương ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng các vị trí đất rừng tự nhiên ngay sau khi UBND tỉnh chấp thuận và chủ đầu tư hoàn thành nộp tiền trồng rừng thay thế. Đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn huyện đồng thuận với phương án, nhận tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt.
Đối với Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh giao các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng, di dời các hộ dân có đất ở và nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với đề xuất của EVN liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa...
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Các dự án lưới điện truyền tải được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tập trung triển khai có hiệu quả. Đặc biệt là Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa đã, đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thời gian triển khai thi công các dự án đều rất gấp rút nên không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, song với sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa EVN với tỉnh Thanh Hóa và các ngành, địa phương của tỉnh, những khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ.
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực hết sức cùng với EVN hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương giao. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã giao các sở, ngành chức năng tiếp tục sát sao, phối hợp với đơn vị liên quan của EVN rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch.
Thay mặt EVN, Chủ tịch HĐTV Đặng Hoàng An cảm ơn sự quan tâm sâu sát, kịp thời của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các sở, ngành và các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đối với những dự án lưới điện đang được EVN triển khai trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho biết, Thanh Hóa là địa phương có nhu cầu tiêu thụ điện đứng thứ 3 khu vực miền Bắc, do vậy EVN sẽ nỗ lực để đầu tư, hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch nhằm bảo đảm nguồn cùng ứng điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, của đất nước nói chung.
Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An nhấn mạnh tinh thần, trách nhiệm cao của tỉnh Thanh Hóa, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong việc phối hợp với EVN triển khai các dự án và hy vọng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa tỉnh Thanh Hóa với EVN và các đơn vị chức năng tiếp tục được phát huy. Đồng thời nêu rõ: Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có mốc hoàn thành trước 30/6/2024, thời gian còn lại là không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc là rất lớn. Vì vậy, EVN mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân trong quá trình thi công dự án.
Đối với dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc chậm nhất ngày 23/4/2024 phải trình phương án xác định đường tạm đi qua rừng tự nhiên đến vị trí chân móng cột, đề xuất địa phương phê duyệt để sớm triển khai thi công.
Phong Sắc
- 2024-04-16 07:30:00
- 2024-04-16 06:00:00
- 2024-04-15 10:46:00