Công ty TNHH MTV Hải Công trúng thầu
Ngày 28/10/2019, UBND huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) ra Quyết định số 3862/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng đèn tín hiệu cảnh báo giao thông và điện chiếu sáng tuyến QL26, đi qua trung tâm xã Krông Buk, huyện Krông Pắc; hạng mục "hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo giao thông, điện chiếu sáng và phụ kiện", có tổng mức đầu tư hơn 4,140 tỷ đồng. UBND huyện Krông Pắc giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.
|
Năm 2019, UBND huyện Krông Pắk có quyết định thực hiện dự án đèn tín hiệu giao thông (6 trụ) và hệ thống điện chiếu sáng (67 trụ) trên chiều dài hơn 2,3 km, dọc QL26. Tổng vốn đầu tư, ban đầu phê duyệt hơn 8,2 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh xuống còn hơn 4,1 tỷ đồng. Ảnh Minh Nhí |
Ngày 26/8/2020, UBND huyện Krông Pắc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 4058/QĐ-UBND, theo đó, dự án có 4 gói thầu liên kết, trong đó có gói thầu xây lắp trị giá 3.658.681.000 đồng. Ngày 8/10/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc công bố mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước; phương thức "Một giai đoạn 1 túi hồ sơ"; nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách huyện.
Ngày 19/11/2020, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc, Nguyễn Đình Tám ban hành Quyết định số 644/QĐ-QLDA phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo giao thông, điện chiếu sáng và phụ kiện, thuộc Dự án Xây dựng đèn tín hiệu cảnh báo giao thông và điện chiếu sáng tuyến QL26, đi qua trung tâm xã Krông Buk, huyện Krông Pắc; Công ty TNHH MTV Hải Công trúng thầu với giá 3.655.682.000 đồng (đã bao gồm VAT); hình thức hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 90 ngày.
Tại gói thầu, Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang trượt thầu, do không chứng minh được khả năng huy động các nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu (dự kiến thi công công trình) để đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu theo kế hoạch; một số nội dung khác trong hồ sơ dự thầu chưa được làm rõ theo yêu cầu của Bên mời thầu.
Dự án điện chiếu sáng, thi công nhiều năm vì sao… vẫn tối?
Công ty TNHH MTV Hải Công (địa chỉ Số 12 đường Chu Văn An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đak Lăk) thành lập năm 2010; loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người đại diện pháp luật là ông Bùi Hải Công.
Trong lịch sử đấu thầu (từ 2017 - 2021), công ty đã tham gia 16 gói thầu, trúng cả 16. Tổng giá trị trúng thầu trên 36 tỷ đồng (có hơn 6,676 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó, với vai trò độc lập hơn 26 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 10 tỷ đồng. Các gói thầu đã trúng, chủ yếu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc làm chủ đầu tư…
|
Dự án triển khai từ cuối năm 2020 đến nay mới đạt 80% khối lượng. Ảnh Minh Nhí |
|
Dự án triển khai từ cuối năm 2020 đến nay mới đạt 80% khối lượng. Ảnh Minh Nhí |
Theo phản ánh của người dân, năm 2019, UBND huyện Krông Pắk có quyết định thực hiện dự án đèn tín hiệu giao thông (6 trụ) và hệ thống điện chiếu sáng (67 trụ) trên chiều dài hơn 2,3 km, dọc QL26. Tổng vốn đầu tư, ban đầu phê duyệt hơn 8,2 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh xuống còn hơn 4,1 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2020, nhưng "cứ làm rồi ngưng, rồi lại làm" - cho đến nay mới đạt được 80% khối lượng?
|
Cột trụ đèn được dựng lên nhưng không đấu nối điện. Ảnh Minh Nhí |
Thông tin với báo chí, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc, Nguyễn Đình Tám (chủ đầu tư) cho biết:
"Dự án chưa hoàn thành, do có nhiều khó khăn. Trong đó, đơn vị thi công thiếu năng lực chuyên môn, thiếu nguồn tài chính dẫn đến dự án "cứ làm rồi dừng"!
Năm ngoái, khi làm đến hết 80% khối lượng, thì đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Hải Công "dừng" vì hết khả năng thực hiện!
|
Dự án thực hiện nhiều năm tiêu tốn gần 4 tỷ đồng gây bức xúc trong nhân dân. Ảnh Minh Nhí |
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc đang thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH MTV Hải Công. Sau đó, sẽ thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với phần khối lượng còn lại để hoàn thành dự án".