Đồng chí Trần Hồng Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hoà.
Hội nghị được truyền trực tuyến đến 9 tỉnh có dự án đi qua. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
NGHỆ AN PHÁT HUY TỐT PHƯƠNG CHÂM "4 TẠI CHỖ" PHỤC VỤ DỰ ÁN
Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên là những dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay dự án cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, để hoàn thành trước ngày 30/6/2024.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài 99,99 km với 202 vị trí móng cột, trong đó: dự án Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài hơn 82km km với 168 vị trí móng cột và dự án Quỳnh Lưu - Thanh Hóa dài 17,5km với 34 vị trí móng cột.
Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án đoạn qua địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý khẳng định: Tỉnh Nghệ An xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên thời gian vừa qua đã tập trung ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo.
Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, sở, ngành vào cuộc kịp thời và thường xuyên kết nối, làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia để kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phối hợp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên đi kiểm tra thực địa, làm việc với các địa phương để chỉ đạo giải quyết đảm bảo đúng tiến độ bàn giao mặt bằng, chuẩn bị tâm thế "4 tại chỗ" để phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia thực hiện dự án.
Theo đó, Nghệ An tích cực huy động "4 tại chỗ" tham gia triển khai thực hiện dự án: 70% số lượng máy để thi công đều thuê từ 32 công ty và 19 cá nhân trên địa bàn tỉnh với 557 phương tiện; 1.260 nhân công lao động phổ thông huy động tại địa phương, chiếm tỷ lệ 90% số lượng lao động phổ thông tham gia dự án; 100% khối lượng vật liệu xây dựng được cung ứng từ 28 công ty địa phương; công tác hậu cần được đảm bảo, lao động ăn ở tại địa phương nơi thực hiện công trình.
Do đó, đến nay, tỉnh đã vận động bàn giao được toàn bộ 202/202 vị trí móng cột cho chủ đầu tư để triển khai thi công. Trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 55 vị trí và đang đồng loạt thi công 147 vị trí; đã dựng xong 4 cột, đang dựng 5 vị trí cột.
"Nghệ An cam kết đảm bảo khi nào kéo dây sẽ bàn giao hết hành lang tuyến điện có đền bù giải phóng mặt bằng, để thực hiện đúng nhiệm vụ và kế hoạch Thủ tướng giao", Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu.
THỰC HIỆN HIỆU QUẢ "5 NHẤT TRÍ CAO" ĐỂ HOÀN THÀNH DỰ ÁN CHẬM NHẤT VÀO NGÀY 30/6/2024
Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự sát sao, trực tiếp xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền của lãnh đạo 9 địa phương, các bộ, ngành liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; trong đó đánh giá cao các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa thời gian qua rất chủ động, ý thức được tầm quan trọng của công trình vào cuộc xử lý hiệu quả các công việc thuộc thẩm quyền.
Thủ tướng cảm ơn nhân dân nơi có dự án đi qua đã nhường đất canh tác, thậm chí là chỗ ở, các công trình dân sinh để phục vụ dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo khắc phục thiếu điện vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Người đứng đầu Chính phủ cảm ơn các nhà thầu đã tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để thực hiện dự án.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, tập đoàn, công ty, địa phương liên quan quán triệt, thực hiện "5 nhất trí cao" được thống nhất tại cuộc làm việc, gồm:
Nhất trí cao tầm quan trọng, vai trò, vị trí của đường dây; từ đó thể hiện quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, tháo gỡ vướng mắc kịp thời.
Nhất trí cao hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng công trình đường dây 500Kv mạch 3 đúng tiến độ, phấn đấu chậm nhất là ngày 30/6/2024; các vấn đề kỹ thuật hoàn thành trước ngày 20/6/2024.
Nhất trí cao về việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành; giữa các bộ, ngành với các địa phương nhằm đảm bảo kịp thời tiến độ nhưng phải chất lượng, đảm bảo an toàn lao động.
Nhất trí cao việc hoàn thành bàn giao các loại mặt bằng, hành lang tuyến, khoảng neo theo đúng tiến độ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề ra.
Nhất trí cao việc hoàn thành khung chính sách để đảm bảo đền bù cho người dân trước ngày 10/4/2024.
Tin tưởng dự án sẽ về đích đúng tiến độ đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục vào cuộc với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", vượt nắng thắng mưa, làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.
Các địa phương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; các bộ, ngành, đặc biệt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam chia sẻ công việc phù hợp, hợp lý cho doanh nghiệp tại địa phương.
Quá trình thực hiện cần vận dụng và phát huy hiệu quả tinh thần nghệ thuật "chiến tranh nhân dân, đánh du kích" để phát huy sức mạnh của nhân dân cùng tham gia dự án; đồng thời tư tưởng phải thông để thực hiện đảm bảo tiến độ. Quan điểm là "dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không chỉ một người làm mà phải nhiều người làm".
Trong quá trình thực hiện dự án, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt lưu ý tránh tiêu cực; tránh mất an toàn lao động, đặc biệt là an toàn cho công nhân tại các cột cao, vị trí khó khăn, hiểm trở.