Trước đó, Văn phòng UBND TP có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi sau buổi làm việc với một số đơn vị thi công về tiến độ các dự án trọng điểm như metro và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Chủ tịch UBND TP phê bình MAUR, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị chưa nghiêm túc, chưa quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công quý 1 của đơn vị chưa đạt mục tiêu chung của thành phố. Trong đó, khối lượng giải ngân của MAUR tính đến 11.4 mới đạt 1,3%.
Lãnh đạo MAUR cho biết trong năm 2024, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được phân bổ kế hoạch đầu tư công với số vốn 4.000 tỉ đồng (bao gồm vốn ODA cấp phát 350 tỉ đồng, vốn ODA vay lại 3.200 tỉ đồng và vốn đối ứng 450 tỉ đồng).
TPHCM đề xuất đầu tư gần 50 tỉ USD làm hơn 500 km metro
Trong tháng 4, đơn vị này sẽ bàn giao trước 2 đoàn tàu và thiết bị cho tư vấn chung NJPT để tiến hành công tác đào tạo sớm nhân sự vận hàng tuyến cho Công ty HURC1 (vận hành chính thức đoàn tàu và thiết bị của Dldự án). Tháng 5 sẽ tiến hành Trial Run (vận hành thử nghiệm); tháng 6 hoàn thành thi công cầu bộ hành.
Đến cuối tháng 7, đoàn tàu sẽ tiến hành vận hành có hàng khách trong giai đoạn thử nghiệm. Thời gian miễn phí vé 3 tháng cũng bắt đầu tính từ giai đoạn này.
Từ tháng 7 đến tháng 10.2024, sẽ có ba nhóm việc phải hoàn thành, đó là tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác nghiệm thu PCCC cho dự án metro số 1; hoàn thành cấp chứng chỉ và thẩm định an toàn hệ thống; Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công việc. Đến quý 3/2024, metro số 1 sẽ vận hành thương mại toàn tuyến.
Trong khi đó, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được phân bổ kế hoạch đầu tư công với số vốn 430 tỉ đồng vốn đối ứng. Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện dự án, ban đã làm việc với các nhà thầu metro để rà soát, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết quý 2 và cả năm 2024.
Ngoài ra theo MAUR, tình hình triển khai thực hiện 2 dự án metro trọng điểm đã được MAUR thông tin định kỳ hàng tháng gửi UBND TP và Sở GTVT TP tại báo cáo công trình trọng điểm.
"Tình hình thực hiện giải ngân metro được MAUR thông tin định kỳ hàng tuần, hàng tháng thông qua báo cáo Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân các dự án được giao vốn lớn (trong đó có metro) và Tổ Công tác rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án sử dụng vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài" - báo cáo của MAUR lý giải.