Ngày 23-4, theo báo cáo của huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ cho dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan đang được đẩy nhanh tiến độ với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.
Quyết liệt giải phóng mặt bằng
Theo đó tổng chiều dài tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan là 11,5 km đi qua địa bàn xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn với tổng 1.166 hồ sơ giải toả đền bù.
Với khối lượng hồ sơ, công việc lớn, tiến độ thời gian gấp, theo chỉ đạo của Chính phủ phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30-5-2024.
Huyện Hòa Vang đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn để thực hiện công tác GPMB của dự án. Đến nay đã thực hiện kiểm đếm 1.113/1.166 hồ sơ, đạt 95%; đã họp pháp lý đối với 918/1.166 hồ sơ, đạt 79%; đã thực hiện áp giá 771/1.166 hồ sơ, đạt 67%; bàn giao mặt bằng 606 hồ sơ đạt trên 65% số hồ sơ. Hoàn thành bàn giao với chiều dài 6,5 km trên tổng chiều dài 11,5 km.
Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang cho biết, xác định công tác GPMB để thực hiện dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và trách nhiệm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã tập trung thực hiện quyết liệt công tác GPMB các hồ sơ còn lại của dự án.
"Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công theo dõi, chỉ đạo, tham gia tiếp dân, đi thực tế cơ sở cùng với Hội đồng bồi thường thiệt hại và GPMB dự án nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh thuộc thẩm quyền của huyện", ông Hùng nói.
Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang đã ban hành quyết định thành lập 3 Tổ công tác phụ trách đối với 3 xã nói trên. UBND huyện thành lập 3 Tổ công tác giải phóng mặt bằng do Chủ tịch UBND huyện và 2 Phó chủ tịch huyện và các thành viên liên quan trực tiếp phụ trách 3 xã.
Tại 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Nhơn mỗi xã thành lập 1 Tổ công tác do Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng và mời Thường trực Đảng ủy xã và các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền vận động, giải quyết đối với các trường hợp di dời mồ mả.
Hỗ trợ tiền cho người dân để di dời mồ mả
Sở TN&MT cũng đã thành lập Tổ, phân công cán bộ của sở xuống cùng tiếp dân với huyện Hòa Vang để hỗ trợ pháp lý, tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền của thành phố.
"Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP có chủ trương đồng ý hỗ trợ thêm số tiền không quá 5 triệu đồng cho một ngôi mộ và một số chủ trương quan trọng khác", ông Hùng thông tin.
Đến nay đã chỉ đạo 3 xã Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Sơn tổ chức họp giao ban vào thứ 6 hằng tuần liên quan đến dự án để đẩy nhanh công tác GPMB. Đồng thời kịp thời báo cáo vướng mắc cho UBND huyện chỉ đạo họp giao ban vào thứ 2 tuần kế tiếp.
Rà soát chính xác, cụ thể các hộ còn vướng mắc như: nhận tiền rồi chưa bàn giao mặt bằng, chưa đồng ý với chủ trương chính sách và xác định từng đối tượng để có hướng chỉ đạo, giải quyết. Trên cơ sở đó tổ chức vận động bàn giao mặt bằng dự án, những đoạn nào đã có mặt bằng thì kịp thời bàn giao cho đơn vị thi công cao tốc Hòa Liên-Túy Loan.
Cũng theo lãnh đạo huyện Hoà Vang, huyện tập trung chỉ đạo Ban Giải phóng mặt bằng huyện, phòng TN&MT phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thẩm định pháp lý. Từ đó sớm tham mưu ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định đền bù làm cơ sở tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, hỗ trợ theo thẩm quyền.
Đối với các trường hợp đã tiếp dân nhiều lần, giải quyết thỏa đáng các chính sách theo quy định nhưng vẫn cố tình chây ỳ, không chấp hành thì thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
Như PLO đã đưa tin, mới đây, khi đi kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu UBND huyện Hòa Vang hoàn thành công tác GPMB toàn tuyến trước ngày 31-5. Yêu cầu Sở TN&MT đẩy nhanh công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm hoàn thiện hồ sơ xây dựng hai khu tái định cư phục vụ công tác di dời dân tại dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan.
Theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cao tốc Hòa Liên-Túy Loan vừa GPMB, tái định cư, vừa tổ chức thi công nên rất nhiều việc phải làm. Các đơn vị, địa phương phải tập trung xử lý có trọng tâm, trọng điểm, làm dứt điểm việc GPMB để bàn giao cho nhà thầu. Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Đà Nẵng khẩn trương triển khai hai khu tái định cư để đảm bảo có đất thực tế bàn giao cho người dân khi bị thu hồi đất.