Ngày 22/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lâm Văn Hoàng, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam, cho biết Cục đang đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư cho hạng mục trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam.
Trong đó, 8 trạm dừng nghỉ thuộc các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 đã phát hành hồ sơ mời thầu vào tháng 3, dự kiến mở thầu vào ngày 20/5 và lựa chọn xong nhà đầu tư vào tháng 6.
Về tiến độ, một trạm dừng nghỉ hoàn chỉnh sẽ mất 9-12 tháng để thi công, do đó không thể kịp hoàn thành trong năm 2024. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đường cao tốc cho biết sẽ yêu cầu các nhà đầu tư ưu tiên thi công trước các hạng mục thiết yếu như nhà vệ sinh, bãi đỗ xe... đảm bảo hoàn thiện trạm dừng nghỉ tạm trong năm 2024.
Đối với 12 dự án cao tốc giai đoạn 2021-2025, ông Hoàng cho biết Bộ GTVT đã chỉ đạo hạng mục trạm dừng nghỉ phải được khai trương đồng bộ với tuyến cao tốc (dự kiến vào tháng 6/2025), không để tái diễn việc đường đã thông nhưng trạm dừng nghỉ chưa xong.
Theo quy hoạch, trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông có 36 trạm dừng nghỉ. Trong đó, có 9 trạm đã đưa vào khai thác và đang đầu tư, 1 trạm do địa phương quản lý, 2 trạm đang được VEC đầu tư và 24 trạm do Bộ GTVT quản lý.
24 trạm do Bộ GTVT quản lý gồm 10 trạm thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 và 11 trạm thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025. Các ban quản lý dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập hồ sơ của 21 trạm này. Còn lại 3 trạm đang thống nhất vị trí và hoàn thiện hồ sơ để bổ sung thực hiện.