Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện đánh giá, TP.Hà Nội rất tích cực để đẩy nhanh các dự án về đích đúng hẹn khi đã được phê duyệt và bố trí vốn.
Tuy nhiên, thực tiễn, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia vẫn còn nhiều khó khăn vì các quận nội thành sĩ số học sinh tăng nhanh, trong khi hạ tầng trường lớp đáp ứng không kịp.
Cùng với đó, việc thực hiện một số dự án trường chuẩn quốc gia chậm, do phải được phê duyệt về công tác phòng cháy, chữa cháy. Hay như khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mới xây dựng trường học; một số huyện khó khăn vốn đối ứng, dẫn đến dự án chậm tiến độ.
Đối với một số dự án di tích, y tế cũng khó khăn do điều chỉnh quy hoạch, hoặc xin ý kiến của các bộ, ngành trung ương nên thời gian thủ tục đầu tư kéo dài... Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, lo ngại nhất là toàn thành phố còn 394 trường chuẩn quốc gia chưa được công nhận lại; trong đó, 189 trường đã quá hạn phải công nhận lại.
Hiện, còn 24 công trình vướng mắc về phòng cháy, chữa cháy, nên không quyết toán được, không đưa vào khai thác sử dụng.
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, quận đang gặp áp lực việc công nhận các trường chuẩn quốc gia, vì hạ tầng trên địa bàn quận mới đáp ứng được hơn 95.000 học sinh từ mầm non đến phổ thông, nhưng số học sinh toàn quận tăng cao, trong khi quy định mới, trường đạt chuẩn phải có thêm các phòng chức năng, nên việc công nhận trường chuẩn quốc gia trên địa bàn quận rất vất vả.
Ngoài ra, một số ngành, địa phương gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng trường học; một số huyện khó khăn về vốn đối ứng, dẫn đến dự án chậm tiến độ.
Đối với một số dự án di tích, y tế cũng khó khăn do điều chỉnh quy hoạch, hoặc phải xin ý kiến của các bộ, ngành trung ương nên thời gian thủ tục đầu tư kéo dài...
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, phải tập trung vào chất lượng các dự án công trình, và yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, đơn vị xác định rõ chủ trương xuyên suốt của Thành ủy, của Ban Chỉ đạo để tập trung triển khai đạt hiệu quả; tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn vốn cho các công trình quan trọng, không đầu tư dàn trải.
Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thời gian tới, rà soát, tổng hợp các phần việc trên cơ sở bảo đảm rõ tiến độ, nhiệm vụ, trách nhiệm từng ngành, từng cấp; đề xuất, kiến nghị giải pháp cụ thể cho từng khó khăn, vướng mắc để Ban Chỉ đạo chỉ đạo thực hiện.
Đặc biệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị đôn đốc, triển khai công việc, như: Cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia; phê duyệt phòng cháy, chữa cháy của các dự án; bảo đảm chỉ tiêu về giường bệnh (đội ngũ cán bộ, nhân viên vận hành, thiết bị bệnh viện)…; đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện ở các huyện Mỹ Đức, Mê Linh, Bệnh viện Nhi cơ sở 2.
"Sở Kế hoạch và Đầu tư, với trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND thành phố về lĩnh vực này, cần thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương để rà soát các dự án, nếu dự án chậm triển khai thì có hướng điều chuyển vốn cho các dự án khác. Đối với những dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, các đơn vị cần tập trung triển khai các bước tiếp theo để sớm khởi công dự án", ông Tuấn yêu cầu.