Xây cầu vượt qua quốc lộ 13 Bình Dương
Tại vị trí Quốc lộ 13, đoạn giáp ranh Tp.Thủ Dầu Một và Thuận đang đang bắt đầu thi công xây cầu vượt qua Quốc lộ 13.
- 24-04-2024Loại hình vận tải siêu rẻ chỉ bằng ¼ đường bộ, ½ đường sắt, tốn chưa đến 2% vốn đầu tư nhưng vận chuyển đến 18% hàng hoá của Việt Nam
Hiện các đơn vị đang triển khai thi công 2 cầu vượt qua đường Nguyễn Thị Minh Khai và Quốc lộ 13 (thuộc gói xây lắp 3). Đoạn này do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại phong, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty xây dựng số 1 thực hiện.
Công tác phối hợp nhận mặt bằng, triển khai thi công các cọc khoan nhồi, cọc thử và nạo vét, đắp cát nền đường đang diễn ra tại các khu vực này.
Việc bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần 6 (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) tổng mức đầu tư 13.527 tỉ đồng. Tổng diện tích đất thu hồi là hơn 78ha với 1.511 trường hợp. Đến nay diện tích đất đã thu hồi đạt tỉ lệ trên 81% đạt 64ha.
Hiện nay các đơn vị đang thực hiện việc di dời đường ống cấp nước, cáp viễn thông, lưới điện trung thế, hạ thế.
Hoạt động xây cầu vượt này diễn ra song song với tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 Tp.HCM đoạn qua Bình Dương. Đây là dự án có tổng mức đầu tư trên 19.200 tỉ đồng. Điểm đầu tại nút giao Tân Vạn, điểm cuối tại cầu Bình Gởi tổng chiều dài hơn 26,6km.
Dự án có đoạn trùng đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3km đang thực hiện các bước pháp lý để xác định phương án đầu tư, nút giao Tân Vạn dài 2,4km vừa được khởi công.
Đối với đoạn 8,9km từ nút giao Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn được khởi công từ tháng 6.2023.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Dương, đoạn 8,9km đang được đẩy nhanh tiến độ. Trung bình các gói xây lắp đạt từ 16-30%.
Ở nút giao Bình Chuẩn đang thi công hoàn tất cọc khoan nhồi và triển khai thi công mố, bệ, thân trụ phần tuyến chính. Tuyến song hành trái, phải hiện đang đắp nền đường, thi công cống hộp và hệ thống thoát nước.
Nhịp sống thị trường