Giao ban trực tuyến Dự án Đường dây 500kV mạch 3
Sáng 26/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (BCĐ) đã tổ chức giao ban trực tuyến về Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì giao ban.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.
Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các địa phương, chủ đầu tư có dự án thành phần đi qua dự giao ban trực tuyến.
Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các địa phương, chủ đầu tư có dự án thành phần đi qua cùng tham dự giao ban.
Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại giao ban cho thấy, hiện nay, 4 dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1177/1177 (100%) vị trí móng cột; 218/503 khoảng néo (KN). Hiện còn 285/503 KN chưa bàn giao mặt bằng, trong đó: Quảng Bình còn 10/10 KN; Hà Tĩnh còn 78/112 KN; Nghệ An còn 68/88 KN; Thanh Hóa còn 70/138 KN; Ninh Bình còn 05/09 KN; Nam Định còn 24/54 KN; Thái Bình còn 11/47 KN; Hải Dương còn 13/31 KN; Hưng Yên còn 06/14 KN).
Các đại biểu dự giao ban trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa.
Công tác thi công xây dựng đang triển khai đồng loạt trên toàn tuyến được 1176/1177 vị trí (99,99%), còn 1 vị trí 127 đang thỏa thuận chi phí bồi thường với hộ dân để làm đường vào thi công. Công tác đúc móng đã hoàn thành được 321/1177 vị trí; đã nhận và bàn giao đến công trường 104/1177 cột thép; hoàn thành lắp dựng 23/1177 cột thép và đang lắp dựng 49/1177 cột thép.
Các đại biểu dự giao ban trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa.
Báo cáo nhanh tại giao ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết: Nhờ công tác chuẩn bị, phối hợp tốt của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), cung ứng nguyên vật liệu, an ninh trật tự và triển khai thi công nên tiến độ thực hiện dự án được bảo đảm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiến độ GPMB và công tác thi công đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao 100% vị trí móng cột và 68/137 KN (đạt 50%). Thanh Hóa cam kết đến 30/3 sẽ hoàn thành mọi công việc liên quan đến công tác GPMB để đủ điều kiện kéo dây dự án Đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa. Riêng đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh của Dự án Đường dây 500kV Thanh Hóa - Quỳnh Lưu, do hồ sơ thủ tục triển khai sau, cũng như địa hình phức tạp nên cần thêm thời gian để giải quyết và địa phương phấn đấu 15/4 sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến toàn dự án.
Theo EVN, khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn là công tác GPMB, máy móc thi công, sản xuất, cung cấp cột thép phục vụ dự án. Cùng với đó, chủ đầu tư đề nghị các địa phương cần thực hiện tái định cư như các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên chỉ đạo UBND các huyện, Hội đồng GPMB các huyện khẩn trương kiểm kê, kiểm đếm, xác định số nhà, hộ dân phải di dời tái định cư để thực hiện các thủ tục tái định cư đúng quy định, bảo đảm thời gian.
Phát biểu kết luận giao ban, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá: Dự án vẫn còn tồn tại một số khó khăn như nhiều KN chưa bàn giao được mặt bằng, trong khi thời gian rất gấp gáp, đòi hỏi các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để việc thực hiện bồi thường GPMB nhanh chóng, đảm bảo.
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên kết luận giao ban.
Bộ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đồng thuận bàn giao mặt bằng khoảng néo muộn nhất là 10/4 phải kéo dây vào công trình. Một số vị trí khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành.
Đồng chí cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp, trong đó quy định về tạm sử dụng rừng để thực hiện thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án lưới điện vì lợi ích quốc gia, công cộng để các địa phương áp dụng trong công tác GPMB.
Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, Bộ trưởng chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hoàn thành nhanh nhất công tác chi trả bồi thường GPMB; đồng thời sớm hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, vật tư, nguyên liệu để đẩy nhanh tiến độ công trình.
Minh Hằng
- 2024-04-18 08:38:00
- 2024-04-18 08:00:00
- 2024-03-26 08:26:00