Đê chắn sóng 250 tỷ cho cảng Bến Đình ở Quảng Ngãi hiện đã làm đến đâu?
Sáng 9/4, qua quan sát hiện trường, các nhà thầu đang tập trung phương tiện, thiết bị để thi công san lấp phần nền móng nối từ bờ ra phía ngoài mặt nước, với tổng chiều dài ước khoảng 400m.
Theo đó cùng với xe cẩu, xe múc các xà lan vận chuyển đá từ đất liền, đã được tàu đầu kéo lai dắt và tập kết khá nhiều ở phía ngoài mặt nước của khu vực thi công.
Người dân ở gần khu vực công trình cho biết, không chỉ ban ngày mà nhiều thời điểm ban đêm, có nghe tiếng máy móc hoạt động của đơn vị thi công.
Đại diện chủ đầu tư cho biết, công trình đê chắn sóng cảng Bến Đình được khởi công vào gần cuối tháng 8/2023. Đến thời điểm này, phần việc đã làm của công trình cụ thể đã thi công cấu kiện Accropode đối với loại 3,5T được khoảng 1.000/1.134 cấu kiện; đối với loại 12T được khoảng 748/984 cấu kiện; loại 23T được khoảng 562/752 cấu kiện; loại 32T được 380/400 cấu kiện; thi công đá hộc 5-300kg/viên: 27.453m3.
Tổng giá trị thực hiện đến nay của đê chắn sóng cảng Bến Đình khoảng 84,84/218,4 tỷ đồng, đạt 38,8% theo giá trị hợp đồng; đảm bảo so với kế hoạch tiến độ đã đề ra trước đó.
Nói về kế hoạch thực hiện trong tháng 4/2024, BQL dự án các công trình giao thông Quảng Ngãi cho biết, sẽ hoàn thiện đúc cấu kiện số lượng Accropode còn lại (loại 3,5T là 1.134/1.134 cấu kiện; loại 12T là 984/984 cấu kiện; loại 23T là 752/752 cấu kiện; loại 32T là 400/400 cấu kiện)
Thực hiện vận chuyển, bốc xếp khối phủ Accropode từ đất liền đến công trình tại đảo Lý Sơn, với số lượng dự kiến đối với loại 3,5T khoảng 454/1.134 cấu kiện; loại 12T khoảng 394/984 cấu kiện.
Thi công lắp đặt hoàn thiện khối phủ Accropode loại 3,5 tấn khoảng 361/1.134 cấu kiện; lắp đặt thiết bị bàn đo lún thân đê chắn sóng; thi công đá hộc các loại 21.568 m3, với tổng giá trị thực hiện khoảng 24,66 tỷ đồng, theo đó luỹ kế đến hết tháng 4/2024 khoảng 109,5/218,4 tỷ đồng, đạt 50,1% theo giá trị hợp đồng, vượt tiến độ so với kế hoạch.
Được biết công trình đê chắn sóng cho cảng biển Bến Đình, huyện Lý Sơn, có chiều dài khoảng 450m, với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng.
Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô có địa chỉ tại quận Đống Đa, TP.Hà Nội, đã trúng thầu thi công gói thầu chính (số 16, xây dựng đê), với giá trúng thầu gần 230,2 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày.
Sau khi thi công hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo vệ ổn định khu vực cảng Bến Đình; giảm thiểu rủi ro thiên tai, đảm bảo khai thác hiệu quả cho công trình cảng biển này.
Một số hình ảnh PV Etime và CTV đã ghi lại trong quá trình triển khai thi công đê chắn sóng cảng biển Bến Đình, huyện Lý Sơn.