Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến thời điểm hiện nay, tổng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2024 của huyện Na Rì được trên 33,7 tỷ đồng, đạt 84,4% kế hoạch. Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp (bao gồm nguồn năm 2022 và 2023 chuyển sang) được 62,049/80,118 tỷ đồng, đạt 77,45% kế hoạch.
Đến ngày 18/4/2024, giải ngân vốn đầu tư được trên 07 tỷ đồng, đạt 15,94% kế hoạch. Giải ngân nguồn vốn sự nghiệp được trên 1,116 tỷ đồng, đạt 1,39% kế hoạch. Trong đó Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giải ngân mới đạt 1,17% KH; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 0,12%...
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền được quan tâm; công tác truyền thông, thông tin về chương trình MTQG được chú trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các thành phần kinh tế và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.
Bên cạnh đó công tác triển khai Chương trình MTQG trên địa bàn huyện còn gặp một số hạn chế như: Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp. Không có quy định về mức hỗ trợ tối đa đối với 01 hộ thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Chưa có hướng dẫn về nội dung tập huấn, phương thức hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin; chưa có hướng dẫn thực hiện các nội dung khác của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10…
Trong thời gian tới, huyện Na Rì tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình; quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn Chương trình MTQG đã đề ra. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của các Chương trình MTQG.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trao đổi và cung cấp thông tin liên quan, nhằm giúp huyện tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt được mục tiêu, kế hoạch Chương trình MTQG của huyện.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả huyện Na Rì đạt được trong việc triển khai Chương trình MTQG thời gian qua.
Nhận định kết quả giải ngân các Chương trình MTQG của huyện chưa cao, đồng chí Nông Quang Nhất đề nghị các xã, huyện ban hành kế hoạch phân bổ vốn, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc. Các chủ đầu tư đẩy nhanh thủ tục đầu tư; thực hiện việc tạm ứng vốn theo quy định. Chủ động tuyên truyền, để người dân hiểu, tham gia. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình.../.