Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công Dự án Cao tốc Hòa Liên-Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).
Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thiện hồ sơ xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ công tác di dời dân, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/5.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Dự án Cao tốc Hòa Liên-Túy Loan vừa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, vừa tổ chức thi công nên còn rất nhiều việc phải làm. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần tập trung xử lý có trọng tâm, các khu vực thuận lợi thì phải triển khai làm trước, dứt điểm việc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công.
Cụ thể, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang (phụ trách giải phóng mặt bằng) cần phân kỳ ra 2 giai đoạn giải phóng mặt bằng, giai đoạn từ nay đến ngày 30/4 và giai đoạn còn lại, giải quyết dứt điểm từng giai đoạn, bàn giao mặt bằng sạch để thi công.
Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng (phụ trách tái định cư) tổ chức triển khai khẩn trương 2 khu tái định cư để đảm bảo có đất thực tế bàn giao cho người dân khi bị thu hồi đất.
Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - cùng nhà thầu phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang tháo gỡ từng nội dung. Các phương án triển khai phải linh hoạt trong việc giải quyết các tình huống chứ không nên cứng nhắc.
Về vấn đề thi công, ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng hạ tầng kỹ thuật ở công trình này rất phức tạp, khi xử lý sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động chung của thành phố nên phải có kế hoạch chu đáo, lộ trình hợp lý, cần có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không làm ảnh hưởng việc sinh hoạt của người dân.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu cần huy động nhiều nguồn lực, nhân lực, vật lực, tập trung thực hiện theo hướng công tác giải phóng mặt bằng đến đâu thì triển khai thi công đến đấy.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn, tại Dự án Cao tốc Hòa Liên-Túy Loan, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án phải giải phóng mặt bằng 11,5km qua địa bàn 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn, phải xử lý 1.166 hồ sơ.
Bên cạnh đó, phải giải phóng 20km đường gom 2 bên tuyến với 710 hồ sơ và 2,5km vệt kẹp với 85 hồ sơ. Với khối lượng hồ sơ, công việc lớn, tiến độ thời gian gấp, Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trước tháng 6/2024 nên huyện Hòa Vang đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn.
Báo cáo của Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh đến ngày 15/4, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đã bàn giao mặt bằng trung bình khoảng 6,2/11,5km (580 hồ sơ với diện tích 285.000 m2/533.000m2, đạt 53%). Tuy nhiên, mặt bằng bàn giao chưa liên tục, liền mạch nên khó khăn cho công tác tổ chức thi công.
Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan được mở rộng trên tuyến đường tránh Hải Vân-Túy Loan, nơi lưu lượng phương tiện rất lớn, có nguy cơ mất an toàn giao thông cao.
Do vậy, mặt bằng cần được bàn giao liền mạch để thực hiện đảm bảo công tác điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Hiện nay, lãnh đạo huyện Hòa Vang đã chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng làm việc tăng ca, xuyên cả thứ Bảy, Chủ nhật để phấn đấu bàn giao mặt bằng theo tiến độ đã đề ra.
Được khởi công từ tháng 8/2023, Dự án Cao tốc Hòa Liên-Túy Loan dự kiến khi hoàn thành sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m.
Ở giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22m, bề rộng mặt đường 14m. Tổng mức đầu tư của Dự án Cao tốc Hòa Liên-Túy Loan là hơn 2.100 tỷ đồng./.
Trong thời gian qua, việc giải phóng mặt bằng của dự án đã được Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm.