Theo báo cáo, tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 300 dự án đầu tư công có sử dụng đất đang triển khai thực hiện; trong đó có 286 dự án đang thực hiện trong tiến độ phê duyệt, 14 dự án chậm tiến độ cần tập trung tháo gỡ.
Tại phiên họp, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn nội dung trên. Theo Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, việc thực hiện các dự án chậm tiến độ chủ yếu do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, một số dự án phải điều chỉnh quy mô đầu tư cho phù hợp.
Cũng theo ông Việt, qua rà soát, khó khăn vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ của các dự án nêu trên có thể tháo gỡ để tiếp tục thực hiện. Trong đó, đa phần là các dự án còn thời gian thực hiện theo quyết định đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt, một số dự án UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ và chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị liên quan triển khai trình tự, thủ tục theo quy định để tiếp tục thực hiện.
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất để triển khai đúng tiến độ. Quy định trách nhiệm trong tham mưu giải quyết thủ tục, kiến nghị của nhà đầu tư. Phải thực hiện nguyên tắc "công khai, minh bạch, công bằng".
Đối với các dự án chậm tiến độ nhưng đủ điều kiện tiếp tục triển khai thực hiện thì rà soát phân loại để có biện pháp xử lý. Yêu cầu chủ đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ, đúng quy hoạch, sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật.
Ông Hải nhấn mạnh, tăng cường kiểm tra quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, xây dựng đất đai; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm. Xử lý nghiêm những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, kiên quyết thu hồi dự án treo, bỏ hoang nhiều năm do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, không có năng lực thực hiện.