Chấm dứt hợp đồng với Thuận An nếu tiếp tục chậm trễ 2 gói thầu ở TPHCM
(Dân trí) - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM lưu ý sau 30/4, nếu công trường vẫn chưa được thi công trở lại, chủ đầu tư sẽ xem xét tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên giao thầu.
Sáng 23/4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) làm việc với đại diện Công ty CP Tập đoàn Thuận An và liên danh tư vấn giám sát liên quan hai gói thầu xây lắp 5 và xây lắp 6, thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Tại buổi họp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM nhận định tình hình triển khai trên công trường của nhà thầu Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của 2 gói thầu XL5, XL6.
Chủ đầu tư đã tổ chức họp thường xuyên với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát để đôn đốc nhắc nhở về tiến độ thi công.
Theo đó, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu Thuận An khẩn trương, bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công… để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục nhà thầu đảm nhận trước ngày 30/3/2025 như cam kết.
Nhà thầu Thuận An được yêu cầu lập lại bảng tiến độ thi công chi tiết phần việc đang đảm nhận tại 2 gói thầu trên, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Trong đó, Thuận An phải nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng; gửi bảng tiến độ về chủ đầu tư trước 27/4.
"Nhà thầu phải chủ động có giải pháp giải quyết đủ nguồn cung ứng cát để phục vụ công tác xây dựng nền đắp và các vật tư, vật liệu khác. Trường hợp nhà thầu thiếu chủ động, thi công chậm trễ dẫn đến không đảm bảo tiến độ thi công như cam kết, chủ đầu tư sẽ tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và chấm dứt hợp đồng", Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM nêu.
Chủ đầu tư cũng lưu ý sau 30/4, nếu công trường vẫn chưa được thi công trở lại như cam kết, chủ đầu tư sẽ xem xét tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên giao thầu.
Phản hồi chủ đầu tư, nhà thầu Thuận An cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục của hai gói thầu XL5, và XL6.
Cụ thể các nhân sự quản lý và đội thi công sẽ có mặt trên công trường để triển khai thi công trước 27/4. Ngoài ra, nhà thầu cũng trình đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư xem xét chấp thuận về hồ sơ pháp lý của nguồn vật liệu cát san lấp trước mốc thời gian này.
Trước 27/4, nhà thầu sẽ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục: Lắp đặt hào kỹ thuật, cống dọc, cống ngang, hố ga… tại 2 gói thầu phụ trách.
Thuận An đồng thời đề xuất chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý về thay đổi nhân sự đại diện theo pháp luật của nhà thầu.
Trong dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Tập đoàn Thuận An đóng vai trò thành viên của liên danh, tham gia thi công 2 gói thầu XL5 và XL6, trị giá 130 tỷ đồng.
Trong đó, gói thầu XL5 (đoạn từ cầu Tân Kỳ - Tân Quý đến cầu Bưng) dài hơn 3km.
Theo hợp đồng, Tập đoàn Thuận An thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải. Khối lượng phần việc Tập đoàn Thuận An chiếm 77,5/561,5 tỷ đồng, tương đương với 13,8% giá trị của hợp đồng gói thầu.
Tại gói thầu XL6 (đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương) dài 2,8km, Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải. Phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng 53,6 tỷ đồng/458,3 tỷ đồng, tương đương 11,70% của hợp đồng gói thầu.
Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng chiều dài tuyến gần 32km, đi qua quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh.
Công trình có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng bằng vốn ngân sách, được khởi công cuối tháng 2/2023, dự kiến hoàn thành vào 30/4/2025.