Cầu hàng chục tỉ xây xong "chỉ để ngắm" ở Quảng Nam: Tăng thêm 10,6 tỉ
Cầu Trà Đình ở tỉnh Quảng Nam đã được đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng mới làm thân cầu, không có đường dẫn, nhiều ngưới ví rằng xây cầu... chỉ để ngắm.
- 22-04-2024Sắp chi 6.000 tỉ đồng xây cây cầu nối Tp.Thủ Đức với quận 7 (Tp.HCM)
- 21-04-2024Thông tin mới nhất về việc sắp khởi công cây cầu nằm trên tuyến đường gần 14.000 tỷ nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu với trung tâm TP. Vũng Tàu.
- 19-04-2024Hình ảnh thiết kế cầu Vân Phúc và Thượng Cát sẽ khởi công năm 2024
Trưa 23-4, sau một buổi làm việc, kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã bế mạc. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết.
Trong đó, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương. Trong 4 dự án này có dự án cầu Trà Đình (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn).
Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam, dự án trên được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 51,8 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh 30 tỉ đồng, phần còn lại do ngân sách huyện Quế Sơn đảm bảo; thời gian thực hiện từ năm 2017-2019.
Giai đoạn 2016 – 2020, ngân sách tỉnh Quảng Nam đã bố trí 30 tỉ đồng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nguồn thu ngân sách huyện Quế Sơn thiếu hụt nên huyện mới bố trí được hơn 5,9 tỉ đồng thực hiện dự án.
Đến nay, dự án mới thi công hoàn thành phần cầu và đường công vụ; các hạng mục đường dẫn hai đầu cầu, hệ thống thoát nước, cọc tiêu, biển báo vẫn chưa thi công. Dự án triển khai kéo dài, dẫn đến tăng tổng mức đầu tư dự án (tăng chi phí xây dựng, chi phí bồi thường...).
Qua khảo sát thực tế, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, dự án đang dở dang đã gây khó khăn, trở ngại cho người dân trong vùng. Do vậy, việc đầu tư đường dẫn hai đầu cầu là cần thiết để đảm bảo an toàn, phục vụ đi lại của Nhân dân, hoàn thành mục tiêu của dự án.
Riêng những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án như thi công chậm tiến độ, chưa bố trí đủ nguồn để thực hiện dự án theo tiến độ đã được UBND huyện Quế Sơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.
HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất theo đề xuất của UBND tỉnh, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hơn 62,5 tỉ đồng (tăng hơn 10,6 tỉ đồng).
Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách tỉnh 38 tỉ đồng, phần còn lại ngân sách huyện Quế Sơn đảm bảo; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 – 2025.
Người lao động