Ngày 17-4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt (GPMB) phục vụ Dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan cần GPMB 11,5 km qua địa bàn 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang), phải xử lý 1.166 hồ sơ, GPMB 20km đường gom 2 bên tuyến với 710 hồ sơ, hơn 2.900 ngôi mộ.
Đến nay, về pháp lý hồ sơ, đã thực hiện kiểm đếm 1.068/1.166 hồ sơ, đạt 92%. Đã họp pháp lý 890/1.166 hồ sơ, đạt 76% và đã thực hiện áp giá 752/1.166 hồ sơ, đạt 65%.
UBND huyện đã tiếp dân, chi trả và vận động bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp và đất khác là 580 hồ sơ/916 hồ sơ, đạt 63,3%. Hoàn thành bàn giao với chiều dài 6,2km/11,5km, đạt 54% (hai bên đường gom tuyến 12,37km/23km).
Riêng giải phóng mồ mả, hiện đã thực hiện kiểm đếm 2.758/2.908 mộ, đạt 95%, đã hoàn thành di dời 581/2.908 mộ.
Theo lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang, khó khăn hiện nay là chưa có đất tái định cư cho người dân. Thành phố có chủ trương cho bố trí tái định cư tại các khu vực lân cận nhưng các hộ dân ở xã Hòa Sơn đa phần là người công giáo, có nguyện vọng bố trí tái định cư tại khu vực Hòa Sơn để thuận lợi trong việc sinh hoạt và tín ngưỡng tôn giáo.
Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu đẩy nhanh công tác thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thiện hồ sơ xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ công tác di dời dân.
Vì vậy, Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng khẩn trương thi công 2 khu tái định cư để đảm bảo có đất thực tế bàn giao cho dân khi bị thu hồi đất.
Ông Quảng yêu cầu các cấp, ngành và UBND huyện Hòa Vang phải phấn đấu hoàn thành GPMB dự án trước ngày 31-5.
Đồng thời, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc tập trung thực hiện theo phương châm GPMB đến đâu thì thi công đến đó.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đang gặp khó vì quá thiếu mặt bằng.
Cụ thể, dự án có chiều dài 11,5km nhưng Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ mới nhận được hơn 3km mặt bằng.
Tuy nhiên, trong số 3km mặt bằng trên lại không liền mạch, một số vị trí còn vướng kết cấu hạ tầng kỹ thuật như điện cao thế, đường ống ngầm,…khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.