Các gói thầu của Tập đoàn Thuận An ở TPHCM sắp thi công trở lại
(Dân trí) - 4 gói thầu thuộc 3 dự án trọng điểm tại TPHCM do Tập đoàn Thuận An phụ trách đang tạm dừng thi công, sẽ được tái khởi động trước 30/4.
Trong vai trò là thành viên liên danh, Tập đoàn Thuận An đã trúng hàng loạt gói thầu thi công lớn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Riêng tại TPHCM, Tập đoàn này tham gia vào 4 gói thầu xây lắp thuộc 3 dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng đô thị gồm: Đường Vành Đai 3, xây dựng kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và hầm chui Nguyễn Văn Linh.
Mới đây, Chủ tịch, tổng giám đốc và một số nhân sự của tập đoàn này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
Sau khi Tập đoàn Thuận An bị điều tra, chủ đầu tư tại các dự án ở TPHCM lập tức có động thái rà soát, yêu cầu nhà thầu báo cáo khả năng duy trì hợp đồng để đảm bảo tiến độ thi công các gói thầu thuộc 3 dự án trọng điểm trên địa bàn.
Trong đó, tại dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, nhà thầu Thuận An đóng vai trò thành viên của liên danh, tham gia thi công 2 gói thầu XL5 và XL6, trị giá 130 tỷ đồng.
Cụ thể, với gói thầu XL5 (đoạn từ cầu Tân Kỳ - Tân Quý đến cầu Bưng) dài hơn 3km, Thuận An thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải. Khối lượng phần việc nhà thầu này hiện chiếm 77,5/561,5 tỷ đồng, tương đương với 13,8% giá trị của hợp đồng gói thầu.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 23/4, một số đoạn tại gói XL5 trên kênh Tham Lương bắt đầu có dấu hiệu thi công trở lại, máy móc có mặt tại công trình. Tuy nhiên, nhiều hạng mục vẫn "bất động".
Tại gói thầu XL6 (đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương) dài 2,8km, Tập đoàn Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải. Phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng 53,6 tỷ đồng/458,3 tỷ đồng, tương đương 11,70% của hợp đồng gói thầu.
Tại dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), Tập đoàn Thuận An và hai công ty khác là liên danh trúng thầu gói xây lắp số 2 (hầm chui HC2 và trạm bơm), trị giá hơn 262,7 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7.
Trong đó, Thuận An có tỷ lệ liên danh 40%, tương đương hơn 105 tỷ đồng, đã bao gồm dự phòng và các loại thuế, phí.
Gói thầu được thi công từ tháng 4/2020 và đến nay, nhà thầu vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường. Dự kiến công trình hoàn thành toàn bộ trong quý III.
Trên công trường nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nhiều công nhân, máy móc vẫn hoạt động, tiếp tục thi công nhiều hạng mục của gói hầm chui HC2 và trạm bơm.
Đối với dự án thành phần 1 đường Vành Đai 3 TPHCM, nhà thầu Thuận An đang phụ trách 2 gói thầu thuộc hai dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư.
Cụ thể tại dự án thành phần 1 đường Vành Đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn TP, Tập đoàn Thuận An là thành viên đứng đầu trong liên danh 9 công ty trúng gói thầu XL5. Gói thầu xây lắp 5 có chiều dài 2,4km, tổng thời gian thi công theo hợp đồng 1.010 ngày. Giá trị hợp đồng gói thầu này 2.300 tỷ đồng và đã được khởi công vào ngày 3/2.
Gói thầu (từ Km23+550 đến Km25+985) đang ở giai đoạn bắt đầu thi công và đến nay nhà thầu Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường.
"Chủ đầu tư sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu Thuận An duy trì nhân lực, thiết bị, đảm bảo tiến độ thi công tại công trường của 2 gói thầu theo điều kiện hợp đồng", Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho hay.