Ngày 23-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn Thuận An (Công ty Thuận An) liên quan hai gói XL05, XL06 thuộc dự án này.
Công ty cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công
Trong buổi làm việc, Công ty Thuận An cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục của gói thầu XL-05, XL-06 thuộc phạm vi nhà thầu đảm nhận với tiến độ cụ thể.
Theo đó, công ty sẽ bố trí nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công... có mặt trên công trường để triển khai thi công trước ngày 27-4. Công ty cũng tập kết thiết bị thi công (ít nhất bốn máy đào, bốn máy ủi, bốn xe ô tô, hai máy lu…), trình chủ đầu tư đầy đủ hồ sơ pháp lý của thiết bị để triển khai thi công trước ngày 27-4.
Đồng thời sẽ trình đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư xem xét chấp thuận về hồ sơ pháp lý của nguồn vật liệu cát san lấp trước ngày 27-4. Tập kết vật tư, vật liệu như ống cống bê tông ly tâm, sắt thép… về công trường trước ngày 30-4.
Công ty cũng sẽ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục như lắp đặt hào kỹ thuật, cống dọc, cống ngang, hố ga… trước ngày 27-4 trên cả hai gói thầu XL-05 và XL-06.
Nhà thầu đề xuất chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan hỗ trợ để hoàn thiện thủ tục pháp lý về thay đổi nhân sự đại diện theo pháp luật của nhà thầu.
Công ty Thuận An chưa đáp ứng được tiến độ gói thầu
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết tình hình triển khai trên công trường của Công ty Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của gói thầu XL-05, XL-06.
Phía chủ đầu tư đã tổ chức họp thường xuyên với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát để đôn đốc nhắc nhở về tiến độ thi công. Nhằm đảm bảo tiến độ thi công, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương, bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công…
Đồng thời lập lại bảng tiến độ thi công chi tiết phần công việc của nhà thầu đảm nhận trong việc thực hiện gói thầu XL-05, XL-06. Trong đó nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng, gửi bảng tiến độ về Ban Quản lý trước ngày 27-4.
Cạnh đó, nhà thầu phải bố trí ít nhất hai mũi thi công trên công trường cho từng gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án trước ngày 27-4.
"Liên danh nhà thầu tư vấn giám sát chủ động nhắc nhở, đôn đốc yêu cầu nhà thầu thi công có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, báo cáo bằng văn bản gửi Ban Quản lý hai tuần/một lần.
Trường hợp sau ngày 30-4, chủ đầu tư kiểm tra công trường mà chưa thấy nhà thầu có kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan như đã cam kết; các đơn vị tư vấn giám sát báo cáo về sự chậm trễ của nhà thầu trong quá trình triển khai thi công ảnh hưởng trực tiếp để tiến độ của gói thầu XL-05, XL-06 thì chủ đầu tư sẽ xem xét tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng" - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM nêu rõ.
Hai gói thầu mà Công ty Thuận An đảm nhận giá trị khoảng 130 tỉ
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, tại gói thầu XL-05, Công ty Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, giá trị gói thầu là 77.500.708.000/561.599.332.000 đồng, tương đương 13,80% của hợp đồng.
Gói thầu XL-06, Công ty Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, tương đương giá trị 53.624.087.000/458.325.528.000 đồng, khoảng 11,70% của hợp đồng.