Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan cần giải phóng mặt bằng 11,5km qua địa bàn 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Các đơn vị chức năng phải xử lý 1.166 hồ sơ, giải phóng 20km đường gom 2 bên tuyến với 710 hồ sơ, hơn 2.900 ngôi mộ.
Đến nay, đã thực hiện kiểm đếm 1.068/1.166 hồ sơ, đạt 92%. Đã họp pháp lý 890/1.166 hồ sơ, đạt 76% và đã thực hiện áp giá 752/1.166 hồ sơ, đạt 65%...
UBND huyện đã tiếp dân, chi trả và vận động bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp và đất khác là 580 hồ sơ/916 hồ sơ, đạt 63,3%. Hoàn thành bàn giao với chiều dài 6,2km/11,5km, đạt 54% (hai bên đường gom tuyến 12,37km/23km). Riêng giải phóng mồ mả, hiện đã thực hiện kiểm đếm 2.758/2.908 mộ, đạt 95%, đã hoàn thành di dời 581/2.908 mộ.
Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/5 nên từ nay đến ngày 31/5, UBND huyện Hòa Vang tăng cường các tổ công tác và nhân lực tập trung hoàn thiện pháp lý hồ sơ và tiếp dân vận động giải phóng mặt bằng.
Đồng thời, chính quyền huyện cũng thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đã được bồi thường thỏa đáng nhưng không chịu bàn giao mặt bằng.
Theo lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang, khó khăn hiện nay là chưa có đất tái định cư cho người dân. Thành phố có chủ trương cho bố trí tái định cư tại các khu vực lân cận nhưng các hộ dân ở xã Hòa Sơn đa phần là người công giáo, có nguyện vọng bố trí tái định cư tại khu vực Hòa Sơn để thuận lợi trong việc sinh hoạt và tín ngưỡng tôn giáo.
Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố, các sở, ngành đẩy nhanh công tác thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thiện hồ sơ xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ công tác di dời dân.
Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng khẩn trương thi công 2 khu tái định cư để đảm bảo có đất thực tế bàn giao cho người dân khi bị thu hồi đất.
Ông Quảng nhấn mạnh, các cấp, ngành và UBND huyện Hòa Vang phải phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 31/5.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc tập trung thực hiện theo phương châm giải phóng mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó.
Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, chiều dài đoạn tuyến khoảng 11,5km đi qua 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn và xã Hòa Nhơn của huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.
Điểm đầu dự án tiếp giáp nút giao Hòa Liên (cuối tuyến La Sơn-Hòa Liên) và điểm cuối tại vị trí tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi). Dự án có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m nhưng giai đoạn phân kỳ này sẽ có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22m, bề rộng mặt đường 14m.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.113 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 951 tỷ đồng.