Ngày 29-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đi kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường một số dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Chuyến thị sát diễn ra giữa cao điểm nắng nóng của khu vực Nam Trung Bộ- Tây Nguyên trong những ngày nghỉ lễ.
Kiểm tra dự án cao tốc thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83 km, Thủ tướng biểu dương Ban Quản lý dự án 7- Bộ Giao thông Vận tải, các nhà thầu đã chủ động, tích cực triển khai dự án, ngày càng có thêm kinh nghiệm từ các dự án trước.
Thủ tướng yêu cầu lấy mốc ngày 30-4-2025 cơ bản hoàn thành dự án để điều chỉnh rút ngắn tiến độ. Tiếp tục phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "tăng ca, tăng kíp," "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc ba ca, bốn kíp, xuyên lễ, xuyên Tết"; nâng cao chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường.
Về các vướng mắc giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu địa phương và Tập đoàn điện lực Việt Nam khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý Tập đoàn điện lực Việt Nam điều chuyển trang thiết bị từ các dự án khác cho dự án này, không để "chờ" thiết bị.
Thủ tướng cũng lưu ý rà soát lại, làm tốt việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực khi thực hiện dự án.
Thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông Vận tải tạo thuận lợi, khuyến khích các địa phương quy hoạch, mở các nút giao phù hợp để tận dụng tối đa lợi thế của tuyến đường cao tốc, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Kiểm tra dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Thủ tướng nhấn mạnh dự án này có ý nghĩa quan trọng, kết nối hai vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Khi hoàn thành, Tây Nguyên - Nam Trung Bộ có thêm điều kiện phát triển.
Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk giải phóng mặt bằng nhanh, khuyến khích tái định cư tại chỗ; có thể bố trí nơi ở tạm, bảo đảm người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.
Nghe báo cáo về vướng mắc liên quan phương án tài chính dự án BOT quốc lộ 26 nếu xây nút giao liên thông giữa cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với quốc lộ 26, Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng nút giao liên thông, tinh thần cần làm ngay nút giao để thuận tiện thi công cùng dự án.
Thủ tướng yêu cầu đặt bài toán tổng thể lên trên, phương án nào tốt hơn, có lợi hơn cho dân, cho nước thì làm, có phương án xử lý hài hòa các vấn đề liên quan lợi ích nhà đầu tư.
Thủ tướng lưu ý các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý vướng mắc, hoàn thành các thủ tục liên quan đến rừng, xử lý tài sản tận thu và các thủ tục liên quan, kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.
Trước đề nghị của Thủ tướng, Tập đoàn Sơn Hải đại diện các nhà thầu thi công cam kết sẽ nỗ lực rút ngắn tiến độ dự án sáu tháng.