Việc làm cầu vượt nhằm giải quyết tạm thời áp lực giao thông trên đường Trần Quốc Hoàn khi đơn vị thi công mở rộng phạm vi rào chắn thực hiện công trình hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (thuộc dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa).
Từ 24.2, nhà thầu thi công đã mở rộng phạm vi rào chắn hiện hữu trên đường Phan Thúc Duyện (bên phía đường Thăng Long) ra đường Trần Quốc Hoàn thêm 13,5m để thi công hầm chui xuyên qua đường Trần Quốc Hoàn (quận Tân Bình). Quá trình mở rộng rào chắn giai đoạn đầu khiến lòng đường Trần Quốc Hoàn hiện hữu 5 làn xe sẽ giảm xuống còn 3 làn xe. Vì thế, các đơn vị đã lắp đặt cầu vượt tạm 5 làn xe trên tuyến để giải tỏa áp lực phương tiện thoát ra từ hướng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Đến nay, một cầu tạm phía đường Thăng Long dài 66m, rộng 14m, 3 làn xe đã chuẩn bị hoàn thành. Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết ngày 14.4 tới, người dân có thể lưu thông lên cầu vượt tạm này. Lúc này, các phương tiện sẽ lưu thông theo cả nút giao và cầu vượt để giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
Sau đó, chủ đầu tư sẽ lắp thêm cầu tạm thứ 2 với quy mô 2 làn xe, dài 100m, rộng 9m về phía công viên Hoàng Văn Thụ cho xe đi qua, dự kiến hoàn thành vào 25.6. Từ 25.6 - 31.12, nhà thầu sẽ tiến hành thi công hoàn thiện toàn bộ hầm kín với quy mô dài 79m, rộng từ 5 - 9m.
Hạng mục hầm chui Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện là gói thầu số 9 thuộc dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa - công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ cho khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất, kết nối với nhà ga T3 trong tương lai. Đây là gói thầu quan trọng nhất của tuyến đường xuyên qua khu đất sân bay Tân Sơn Nhất, có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng, hiện đã hoàn thành hơn 50% khối lượng thi công.