Hơn 1km đường ở Hà Tĩnh, làm gần mười năm chưa xong
(Dân trí) - Dự án đường Lê Duẩn kéo dài có mức đầu tư 135 tỷ đồng ở thành phố Hà Tĩnh triển khai từ năm 2015 với chiều dài hơn 1km. Sau gần mười năm, dự án vẫn chưa hoàn thành vì công tác giải phóng mặt bằng.
Dự án đường Lê Duẩn kéo dài có chiều dài hơn 1km, nối từ đoạn giao giữa đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Xí (thuộc phường Hà Huy Tập) đến đường Nguyễn Hoành Từ (thuộc phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), triển khai từ năm 2015. Sau 9 năm, tuyến đường vẫn "đứt đoạn", tắc nghẽn mặt bằng một đoạn kéo dài khoảng 200m.
Vị trí tắc nghẽn bắt đầu từ đoạn phía trước trụ sở UBND phường Hà Huy Tập.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hiện dự án đường Lê Duẩn kéo dài còn vướng mặt bằng của 15 hộ dân (14 hộ của phường Hà Huy Tập và 1 hộ của phường Đại Nài).
Cũng do vấn đề giải phóng mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm, chủ đầu tư (UBND thành phố Hà Tĩnh) phải liên tục xin gia hạn thời gian thực hiện. Lần gần đây nhất, vào ngày 4/12/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định phê chuẩn điều chỉnh thời gian thực hiện dự án này hoàn thành trước ngày 31/12.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Hà Tĩnh, Dự án đường Lê Duẩn kéo dài còn hơn 200m là thông tuyến nhưng gặp khó vì vấn đề giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là dự án triển khai kéo dài qua nhiều năm dẫn đến việc thay đổi trong chính sách đền bù.
"Để giải quyết, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc. Hiện, thành phố Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận. Nếu mặt bằng được bàn giao, dự án mới có thể hoàn thành trong năm nay", vị này nói.
Dự án đường Lê Duẩn kéo dài được đầu tư hiện đại, nền đường rộng 26m với kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị thành phố Hà Tĩnh.
Song, do chậm tiến độ nhiều năm, dự án trở nên nhếch nhác giữa thành phố. Nhiều đoạn mương thoát nước thi công dang dở, cỏ dại mọc um tùm. Một số vị trí khác không được che đậy, tạo thành cái bẫy nguy hiểm cho người qua lại.
Vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông chất thành đống, nằm "phơi nắng, phơi sương" bên vỉa hè tuyến đường.
Một số vị trí trên tuyến đường thi công dang dở thành nơi vứt rác thải và tập kết phế liệu xây dựng.
Tại điểm đầu dự án ở đoạn giao với đường Nguyễn Xí, dây điện, dây cáp viễn thông bị chùng xuống thấp, gây ảnh hưởng đến người và phương tiện qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.