Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 tại phường Yên Nghĩa, (quận Hà Đông, Hà Nội) được khởi công vào cuối tháng 2/2022. Đây là bệnh viện Nhi hạng 1, được thành lập theo Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 11-4-2016 của UBND thành phố Hà Nội.
Mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng và trang thiết bị y tế, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Nhi Hà Nội thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần giãn mật độ và giảm số giường bệnh nhi cho các bệnh viện đa khoa trong nội thành.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn I là công trình trọng điểm giai đoạn 2020 - 2025, đã đăng ký gắn biển khánh thành chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Giai đoạn I gồm có khối nhà chính cao 6 tầng, 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn: 34.364m2. Ngoài ra, các hạng mục ở giai đoạn I, bao gồm: Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú; khối kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng; khối hành chính hậu cần theo quy mô công suất bệnh viện và nhu cầu sử dụng; khối điều trị nội trú (200 giường bệnh); mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình cho các hạng mục xây dựng.
Dự án có 23 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu thi công xây dựng và 1 gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Về gói thầu thi công xây dựng, theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, đến nay đã hoàn thành phần thô. Hiện đang thực hiện công tác hoàn thiện. Cụ thể là công tác xây, trát đạt khoảng 95%; công tác ốp, lát đạt khoảng 15%; các hệ thống cơ điện đạt khoảng 35%.
Đối với việc mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình, hiện thiết bị đã nhập về gồm: Thiết bị khí y tế, thang máy, điện nhẹ, bơm trong nhà, bơm heatpumb, bồn nước nóng, giàn nước nóng. Các thiết bị còn lại nhà thầu đã đặt hàng và sẽ về theo tiến độ cam kết. Hiện nay, Ban quản lý dự án tiếp tục chủ trì, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thi công, lắp đặt thiết bị hoàn thiện công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.
Dự kiến thời gian đầu công suất hoạt động nội trú là 50% với 8 phòng chức năng, 12 khoa lâm sàng và 9 khoa cận lâm sàng. Riêng về nhân sự, hiện Bệnh viện Nhi Hà Nội đã có 1 Phó Giám đốc phụ trách.
Sở Y tế đang nhanh chóng tuyển dụng nhân sự, thành lập bộ khung để bệnh viện hoạt động hiệu quả. Trước mắt, nhân lực sẽ được huy động từ các bệnh viện trực thuộc ngành Y tế Thủ đô, như: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba.
Theo dự kiến, đầu tháng 10/2024, công trình sẽ khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chậm nhất ngày 1/1/2025, bệnh viện sẽ đi vào hoạt động và đón bệnh nhân.