Quảng Nam: Dự án kè sông Bến Ván được cam kết hoàn thành trước ngày 30/6
Sáng ngày 20/4, trao đổi với Báo Đại Đoàn Kết Online, ông Lục Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 873 - xây dựng công trình giao thông (Công ty 873) cho biết, đơn vị phấn đấu hoàn thành kè sông Bến Ván trước 30/6 và kè Tam Hải sẽ hoàn thành các hạng mục đã có mặt bằng.
- 19-04-2024Venezuela coi Việt Nam là hình mẫu phát triển, cam kết tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư Việt Nam
- 19-04-20244 tháng đầu năm, khách du lịch tới Ninh Bình gần bằng cả năm 2023
- 19-04-2024Hoán đổi năm đóng BHXH thừa để nghỉ hưu sớm
Trước đó, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (BQLGT) tỉnh Quảng Nam khẳng định, nếu Dự án kè sông Bến Ván và kè Tam Hải thuộc Dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành, không đúng tiến độ sẽ chấm dứt hợp đồng, do đơn vị nhiều lần cam kết nhưng không thực hiện đúng như cam kết.
Về vấn đề trên, ông Lục Thanh Bình cho rằng: "Hiện công trình vẫn đảm bảo theo tiến độ hợp đồng, tuy nhiên một số cam kết tại các cuộc họp với chủ dự án chưa đáp ứng theo yêu cầu, nguyên nhân là do thời gian thi công gặp 2 năm đại dịch Covid-19, thời tiết bão lũ cùng với bão giá và nhiều bất lợi khác ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động công trường. Thế nhưng nhà thầu đã rất nỗ lực hoàn thành cơ bản các khối lượng trên công trường; sát cánh cùng tư vấn, chủ dự án, địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong suốt thời gian qua".
Ông Bình cho biết, khối lượng cụ thể công việc đơn vị đã làm như sau: Về công trình Bến Ván, khối lượng thi công đạt 90%. Cụ thể toàn tuyến dài 590 mét đã hoàn thành toàn bộ kè bê tông cốt thép móng cọc; hoàn thành đắp vật liệu dạng hạt, cát k95; khối lượng còn lại về đất k95 hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/4; mặt đường và các hạng phụ khác đồng bộ kèm theo hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6.
Đối với các hạng mục kè Tam Hải, ông Lục Thanh Bình cho biết: "Nhà thầu đã hoàn thành 100% khối lượng công trình đối với các đoạn đã có mặt bằng; đã huy động đủ cọc tường bê tông cốt thép cho toàn bộ phạm vi công trình còn lại. Hiện nay chúng tôi đã huy động nhân lực, máy đóng cọc, hệ thống thiết bị, cùng với sự hỗ trợ GPMB của BQLGT tỉnh và chính quyền địa phương, chúng tôi đảm bảo có mặt bằng đến đâu sẽ hoàn thành thi công ngay đến đó. Chúng tôi cũng thiết tha mong rằng, các cơ quan báo chí thông tin đa chiều để tiếp tục giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ".
Trước đó, ngày 19/4, Báo Đại Đoàn Kết Online đưa tin, "Quảng Nam: Dự án kè sông Bến Ván và kè Tam Hải không đúng tiến độ sẽ chấm dứt hợp đồng", phản ánh về việc, BQLGT tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty 873 đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án kè sông Bến Ván và kè Tam Hải, thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành.
Đại đoàn kết