(QNO) - Ban Quản lý đầu tư xây dựng Quảng Nam cho biết, cơ quan này đang triển khai thực hiện 55 dự án/công trình.
Ngoài 13 dự án đang tiến hành quyết toán, trong số 23 dự án/công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 sẽ hoàn thành ít nhất 15 dự án, 8 dự án còn lại sẽ hoàn thành sau năm 2024.
Riêng 19 dự án/công trình khởi công trong năm 2024, đã có 2 dự án thi công xây lắp, 4 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, 4 dự án đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 1 dự án đang trình phê duyệt thiết kế bảo vệ thi công - dự toán, 1 dự án đang lập thiết kế bảo vệ thi công - dự toán, 4 dự án đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư và 3 dự án đang trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Tỷ lệ giải ngân các dự án đạt 7,17%/ kế hoạch vốn giao (37,027/516,27 tỷ đồng), bao gồm: hai dự án y tế (đầu tư 5 trung tâm y tế tuyến huyện và 76 trạm y tế tuyến xã) nguồn vốn trung ương, thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội (được cho phép kéo dài đến hết 2024) đã giải ngân đạt 1,96% (5.139/261,902 tỷ đồng).
Kế hoạch vốn năm 2024 đã giải ngân đạt 12,54% (31,888/254,368 tỷ đồng). Ngoài ra, còn 13 dự án năm 2023 sử dụng ngân sách tỉnh 62,652 tỷ đồng chưa được UBND tỉnh cho phép kéo dài sang năm 2024 nên chưa thể cập nhật được kế hoạch vốn.
Theo ông Huỳnh Xuân Sơn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam, hiện nay cơ quan đang gặp nhiều khó khăn khi UBND TP.Tam Kỳ vẫn chưa phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án (cầu Kỳ Phú 1&2, đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).
Ban quản lý đã có nhiều văn bản báo cáo, đôn đốc, nhưng chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể hoàn thành công tác quyết toán để chủ đầu tư tổng hợp quyết toán công trình. Ngoài ra, vẫn còn khá nhiều công trình vướng giải phóng mặt bằng tại các địa phương vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu tiến hành thi công theo như chỉ đạo của UBND tỉnh.