Quyết liệt chỉ đạo để Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia về đích đúng tiến độ
Chiều 9/4, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới (WB) do ông Steven Louis Rubinyi, chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai, đồng Chủ nhiệm dự án, làm trưởng đoàn, về Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2023. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị; tăng cường năng lực lập quy hoạch và quản lý đô thị tại các nơi thực hiện dự án.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp báo cáo tiến độ dự án.
Dự án có 2 hợp phần; trong đó hợp phần 1 là giải pháp kết cấu - cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm bao gồm 8 hạng mục công trình (4 hạng mục giao thông với tổng chiều dài khoảng 13,7km; 2 hạng mục thủy lợi với tổng chiều dài khoảng 10km; 1 hệ thống thu gom xử lý nước thải công suất 600m3/ngày đêm với diện tích xây dựng khoảng 2,2ha; 1 hạng mục xây dựng 5 khu tái định cư cho dự án với tổng diện tích 9,7ha). Hợp phần 2 là giải pháp phi kết cấu - hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện dự án.
Đại diện UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.
Tổng vốn đầu tư của dự án sau điều chỉnh là hơn 2.314 tỷ đồng, tương đương 102,9 triệu USD; trong đó vốn vay hỗ trợ từ WB là 1.199 tỷ đồng và vốn đối ứng của tỉnh Thanh Hoá hơn 1.115 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2025.
Theo báo cáo cập nhật tiến độ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, cả 8 hạng mục công trình (chia làm 6 gói thầu) thuộc hợp phần 1 của dự án đã được khởi công xây dựng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, vốn đối ứng nên tiến độ dự án chưa đáp ứng kỳ vọng.
Tại buổi làm việc, UBND thị xã Nghi Sơn cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ GPMB để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2024 một số hạng mục quan trọng, tạo thuận lợi để chủ đầu tư tiếp tục triển khai thi công kịp thời.
Ông Steven Louis Rubinyi, chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai, đồng chủ nhiệm dự án phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Steven Louis Rubinyi chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của dự án hiện nay. Ông Steven Louis Rubinyi cho biết, hiện dự án đã trải qua nhiều lần họp bàn và có ý kiến, đưa ra định hướng chỉ đạo và các mốc thời gian thực hiện. Mốc thời gian hoàn thành dự án đã gần đến, do đó phía WB mong muốn tỉnh Thanh Hoá có những giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo để triển khai các hạng mục còn lại của dự án. Phía WB sẵn sàng hỗ trợ về thủ tục và những điều kiện cần thiết để dự án hoàn thành đúng tiến độ.
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hoá dự buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Văn Thi khẳng định, dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia có ý nghĩa rất quan trọng đối với thị xã Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hoá nói chung, đặc biệt là đối với vấn đề cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối các khu vực trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ đối với dự án của WB trong nhiều năm qua; đồng thời khẳng định tỉnh Thanh Hoá đặc biệt quan tâm chỉ đạo đối với công tác triển khai dự án này. Với những vấn đề khó khăn hiện nay và ý kiến đề xuất của đoàn công tác, tỉnh Thanh Hoá sẽ chỉ đạo đánh giá toàn diện lại dự án; đồng thời có những chỉ đạo quyết liệt hơn, cụ thể hơn trong vấn đề giải phóng mặt bằng cũng như nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án.
Đoàn công tác WB tham gia buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan, thị xã Nghi Sơn tập trung nỗ lực hơn nữa, linh hoạt và chủ động trong giải quyết khó khăn; phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm và đồng hành cùng chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.
Minh Hằng
- 2024-04-13 19:21:00
- 2024-04-13 12:22:00
- 2024-04-09 13:20:00