Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dù trời nắng như đổ lửa, hàng trăm công nhân, kỹ sư các nhà thầu vẫn đang miệt mài lao động với tinh thần "vượt nắng vượt khó ", thi công "xuyên lễ, xuyên Tết" để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.
Theo đó, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất là công trình trọng điểm tại TP.HCM. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ thế ùn tắc cho 2 nhà ga hiện hữu T1 và T2, trong bối cảnh sân bay này đã quá tải công suất từ lâu.
Ông Lê Khắc Hồng - Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng ga T3 Tân Sơn Nhất cho biết thời gian qua, ACV đã chỉ đạo liên danh nhà thầu thi công huy động hơn 400 đầu xe máy thiết bị và gần 2.000 kỹ sư, công nhân triển khai thi công với tinh thần "vượt nắng vượt khó ", thi công "xuyên lễ, xuyên Tết", bám sát công trường. Mục đích để đảm bảo từng công đoạn, từng hạng mục của dự án phải đạt chất lượng tốt nhất theo đúng tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt cho biết sau khi nghiên cứu, thống nhất, các đơn vị tham gia thực hiện dự án phấn đấu vượt tiến độ thi công 2 tháng với mục tiêu hoàn thành thi công đưa vào khai thác dịp lễ 30/4/2025.
Được biết, liên danh nhà thầu sẽ hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép nhà ga vào dịp lễ 30/4/2024, rút ngắn tiến độ 15 ngày. Tiếp theo đó, hạng mục kết cấu thép nhà ga hoàn thành vào ngày 14/10/2024, rút ngắn tiến độ 37 ngày.
Về hạng mục lắp dựng mái, các đơn vị dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2025, rút ngắn tiến độ 17 ngày. Hạng mục cơ điện dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025, rút ngắn tiến độ 33 ngày. Và cuối cùng, hạng mục lắp đặt thiết bị vận hành sẽ hoàn thành vào 22/4/2025, rút ngắn tiến độ 2 tháng.
Liên danh 6 nhà thầu thực hiện công trình bao gồm: Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội (Hancorp); Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (CC1); Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng); Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng RICONS; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Lưu Nguyễn.
Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích 16,05ha, gồm 3 hạng mục chính: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga và các công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng.
Nguồn vốn để thực hiện dự án được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của ACV (70%) và vốn vay thương mại (chiếm 30%). Nhà ga được xây dựng với công suất 20 triệu lượt khách mỗi năm, cùng các công trình phụ trợ đồng bộ. Dự án nhằm mục đích cùng với hai nhà ga T1 và T2 hiện hữu nâng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm.