Thi công xuyên lễ
Trong những ngày cả nước nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (kéo dài 5 ngày), đội ngũ cán bộ kỹ sư và hàng trăm công nhân lao động vẫn "đội nắng" làm việc xuyên lễ trên công trường dự án cầu Rạch Miễu 2 để đảm bảo tiến độ dự án kịp hoàn thành vào dịp lễ Quốc Khánh 2-9-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Đến thăm công nhân làm việc tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam hoan nghênh tinh thần làm việc của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công trên công trường làm việc xuyên lễ, tăng tốc tiến độ để sớm hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Ông Tam cũng gửi lời thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường tham gia thi công xuyên lễ tại các gói thầu của dự án.
Ghi nhận trong ngày 29-4, tại gói thầu XL05 thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km8 +281 – Km12+900 Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam và Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 492 thi công, dù là ngày nghỉ lễ, để đảm bảo tiến độ nhà thầu huy động máy móc, thiết bị và hơn 50 cán bộ các kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ.
Ông Võ Quốc Cường –Chỉ huy trưởng gói thầu XL05 thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam cho biết, đến nay tiến độ gói thầu này đạt gần 70%. Hiện gói thầu đang tiến hành dỡ tải đoạn 2km/4km xử lý đất yếu. Song song đó nhà thầu triển khai thi công lớp móng mặt đầu tiên cấp phối đá dăm cuốn chiếu từ đầu tuyến của gói thầu.
Tại gói thầu XL06, xây dựng đoạn tuyến Km12+900-Km17+604.98 do Liên danh Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Thành thi công.
Thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Chỉ huy trưởng gói thầu XL06 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, do ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng nên gói thầu XL06 đến giữa tháng 12-2022 mới khởi công. Đến nay gói thầu đã thi công đạt tiến độ khoảng 48%. Gói thầu đang thực hiện thi công cống ngang và dỡ tải.
"Hiện nay mặt bằng đã cơ bản được bàn giao đầy đủ, để đảm bảo tiến độ gói thầu và tiến độ chung của dự án, nhà thầu đã huy động máy móc thiết bị, nhân công làm việc xuyên lễ"- Thiếu tá Nguyễn Thành Chung cho biết.
Nỗ lực đưa dự án về đích đúng tiến độ
Trên các công trường dự án cầu Rạch Miễu 2 phía Tiền Giang nhiều đơn vị thi công cũng đang nỗ lực thi công xuyên kỳ nghỉ lễ đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Trên công trường các gói thầu XL03 xây dựng nhịp dẫn và đường đầu cầu Rạch Miễu 2(Km5+080 Km5+913 và Km6+423 Km7+260) và gói thầu XL04 xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu Km7+260-Km8+281, các nhà thầu vẫn duy trì 100% quân số đẩy mạnh thi công xuyên lễ.
Ông Nguyễn Cao Cường - Chỉ huy trưởng gói thầu XL03 và XL04 thuộc Công ty Cổ phần xây lắp 368 cho biết, gói thầu XL03 phía Cồn Thới Sơn (Tiền Giang) nhà thầu đã thi công 7/18 nhịp đường dẫn đầu cầu, phía bờ xã Bình Đức (TP Mỹ Tho) hiện tại đã thi công 4/17 trụ, thi công 84/148 cọc khoan nhồi.
Cũng theo ông Nguyễn Cao Cường, "điểm nóng" hiện nay của gói thầu là tại bờ phía Bình Đức; ngày 15-3 -2024 khi có đường dẫn vào thi công, xác định đường găng tiến độ dự án, nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị, dàn khoan lực lượng hơn 100 nhân công thi công "3 ca 4 kíp" và thi công xuyên lễ 30-4 và 1-5 nhằm đáp ứng tiến độ gói thầu và tiến độ chung của toàn dự án.
Riêng gói thầu XL04 đến nay tiến độ đã đạt 84%. Phần cầu Mỹ Tho đã hợp long kỹ thuật và cơ bản hoàn thành. Hiện nhà thầu đang thi công gờ lan can, đúc hệ thống dải phân cách…
Tại gói thầu XL-01 thi công mở rộng đường tỉnh 870 (Tiền Giang) đoạn tuyến từ Km0+000-Km5+080 và cầu Xoài Hột, ở đoạn được bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công đang hối hả triển khai thi công đào nền cát, thi công rãnh thoát nước dọc hai bên đường và thi công cọc khoan nhồi và trụ cầu Xoài Hột…
Dự án cầu Rạch Miễu được chia làm 6 gói thầu xây lắp, đã được khởi công vào ngày 28-3-2022, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư 6.810 tỉ đồng.
Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, đến nay, sau hơn 2 năm thi công dự án đã hoàn thành đạt hơn 45% tiến độ toàn dự án, cơ bản đáp ứng theo kế hoạch. Phần cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ, phần đường có chậm cục bộ do một số đoạn tuyến được nhận bàn giao mặt bằng trễ và một số đoạn đến nay chưa được nhận bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.
Đến nay công tác bàn giao mặt bằng đã đạt được 17,15km/17,6km, đạt 97,4%. Trong đó, phía Bến Tre bàn giao 100% mặt bằng. Phía Tiền Giang đã bàn giao đạt 94,3% mặt bằng, còn 330m mặt bằng tại khu vực nút giao với QL1A, dọc đường ĐT870 và ngã ba trại rắn Đồng Tâm chưa được bàn giao.