(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2688 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam.
UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam.
Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 81 thống nhất chủ trương trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
Dự án Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3910, triển khai từ năm 2019 - 2023 tại địa bàn các huyện Phú Ninh, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn, trên diện tích sử dụng đất khoảng 19ha, với tổng mức đầu tư 63 tỷ đồng.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh (chủ đầu tư dự án), trong quá trình triển khai dự án, do phát sinh tăng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, nên để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư theo dự án được duyệt, chủ đầu tư đề nghị cắt giảm quy mô đầu tư một số hạng mục.
Chủ đầu tư dự án cho biết, phạm vi đề xuất cắt giảm đảm bảo ít ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư và vẫn phát huy được hiệu quả đầu tư đối với từng hạng mục; đồng thời quy mô cắt giảm đã được các địa phương thụ hưởng thống nhất điều chỉnh giảm.
Theo đó, nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam cụ thể như sau: Điều chỉnh giảm khoảng 0,12km/1,5km đường giao thông nông thôn loại A; điều chỉnh giảm khoảng 3,2km/18,54km đường giao thông nông thôn loại B; điều chỉnh giảm khoảng 2,7km/15km kênh tưới nội vùng; điều chỉnh giảm khoảng 9,08km/15km kênh
tiêu nội vùng; điều chỉnh giảm khoảng 1.500m2/2.500m2 diện tích sân phơi.
Đồng thời điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng lên 12,574 tỷ đồng/1,656 tỷ đồng (không tăng tổng mức đầu tư); điều chỉnh thời gian thực hiện dự án năm 2019 - 2024.