Chưa hoàn tất việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng đường vành đai TP Đà Lạt |
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo UBND TP Đà Lạt phối hợp với các ban ngành liên quan, khẩn trương tìm giải pháp để giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai thành phố, bàn giao cho các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) Lâm Đồng, dự án xây dựng tuyến đường này dài hơn 7,4km với tổng vốn đầu tư 870 tỷ đồng đã được khởi công từ tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2023.
Thế nhưng do tiến độ thi công rất chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng nên UBND tỉnh đã quyết định gia hạn đến cuối năm 2024 để hoàn thành công trình.
Cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 155 hộ gia đình, 7 tổ chức và 1 cơ sở tôn giáo, với tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì chưa đồng thuận với quyết định giải phóng mặt bằng, chưa được bố trí đất tái định cư… nên vẫn còn lại 30 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với số tiền hơn 41,2 tỷ đồng.
Một đoạn đường thi công dở dang do chưa xong khâu giải phóng mặt bằng |
Hiện khoảng 1km mặt bằng chưa được bàn giao nên việc tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn, ách tắc; tiến độ thi công mới đạt khoảng 59%. Nếu không sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhiều khả năng không thể hoàn thành vào cuối năm nay.
Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, những trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế phải nhanh chóng làm các thủ tục liên quan, tổ chức tiến hành cưỡng chế để giải phóng mặt bằng.
Đường vành đai Đà Lạt đã được gia hạn thi công nhiều tháng qua nhưng vẫn còn ngổn ngang |
Đối với các hộ dân và cá nhân còn lại, phải chia từng nhóm đối tượng để nhanh chóng giải quyết vướng mắc. Trường hợp nào đủ điều kiện tái định cư, phải nhanh chóng tổ chức tái định cư. Những hộ gia đình chưa đủ điều kiện tái định cư, chính quyền hỗ trợ tiền thuê nhà cho đến khi tái định cư ổn định chỗ ở cho người dân.
UBND TP Đà Lạt đã ban hành quyết định về việc trưng tập lực lượng cưỡng chế đối với ông T.Đ.M; đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đề nghị của cơ quan chức năng về việc ban hành quyết định cưỡng chế đối với ông P.T.H, bà B.T.K, ông T.T.X.
Chính quyền thành phố giao UBND phường 3 tiến hành vận động bà Tr.T.T chấp hành bàn giao mặt bằng, nếu không chấp hành, báo cáo, đề xuất UBND TP Đà Lạt tiếp tục tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
UBND phường 3 cũng được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng hệ thống chính trị, tổ dân phố làm việc, vận động hợp tác bàn giao mặt bằng đối với trường hợp bà H.T.D (đối tượng đang sử dụng phần diện tích đất thu hồi của bà T.Th.T); nếu không chấp hành, thì báo cáo kết quả cho cơ quan chức năng để lập hồ sơ ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.
Nguy cơ chậm tiến độ thi công vì việc giao mặt bằng quá chậm và mùa mưa đang đến gần |
Về phía các hộ thuộc diện phải di dời giải tỏa, nhiều trường hợp đề nghị chính quyền và ban ngành chức năng sớm giao đất tái định cư để họ yên tâm di dời, ổn định cuộc sống. Những hộ hoặc cá nhân bị thu hồi nhà ở trên đất nhưng không đủ điều kiện để được bồi thường về đất thì đề nghị được cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ.