Lãnh đạo TP.HCM giao các sở, ngành liên quan khẩn trương chủ trì họp Tổ công tác để tìm giải pháp gỡ vướng cho công trình nằm trên đất vàng là dự án Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng.
TP.HCM tìm giải pháp gỡ vướng dự án bất động nhiều năm
Liên quan tới công tác tháo gỡ vướng mắc các dự án bất động sản trên địa bàn, Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp Tổ công tác dự án Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng.
Được biết, dự án trên nằm tại vị trí đắc địa, khu đất vàng của TP.HCM nhiều năm qua. Theo đó, dự án Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng được chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) từ năm 2008 và triển khai vào tháng 3/2010.
Công trình dự kiến có diện tích 14.700m2 với 2 khối là cụm nhà thi đấu chính và khu vực tập luyện đa năng. Sân thi đấu với khán đài có sức chứa 4.000 chỗ. Đây là một trong số ít các dự án được Thủ tướng đồng ý cho tiếp tục triển khai xây dựng theo hợp đồng BT. Tổng số vốn đầu tư dự án ban đầu là khoảng 1.000 tỷ đồng nhưng sau nhiều lần bị đội vốn, công trình đã có số vốn dự kiến gần 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, dự án vẫn nằm bất động, cỏ mọc um tùm.
Để gỡ vướng mắc cho dự án trên, lãnh đạo TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì họp Tổ công tác để trao đổi, thống nhất tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP.HCM một số nội dung để tháo gỡ cho dự án.
Cụ thể, các đơn vị thống nhất về cơ sở pháp lý và đề xuất phương thức đầu tư dự án (tiếp tục thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư – PPP hoặc dừng dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư công). Hệ quả pháp lý, tình huống phát sinh và giải pháp xử lý đối với phương thức đầu tư đề xuất chọn.
Các đơn vị tham mưu tính cấp thiết, cần thiết trong việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng trung tâm thể dục thể thao quy mô lớn, phục vụ việc tập luyện, thi đấu các môn thể thao trọng điểm của thành phố tại vị trí dự án hoặc đề xuất triển khai dự án có quy mô, tính chất, mục tiêu khác...
Ngoài ra, thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao làm việc với liên danh Tổng Công ty cổ phần Đền bù giải tỏa - Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt. Các đơn vị thống nhất nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên trong việc xử lý tình huống dừng thực hiện dự án BT khi cấp có thẩm quyền quyết định chính thức dừng dự án.
Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở ngành và Tổ công tác hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước ngày 7/4, không được tiếp tục chậm trễ. Văn phòng UBND TP.HCM bố trí lịch họp trước ngày 10/4 để lãnh đạo thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án trên.