Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương nơi có dự án đi qua đã đi kiểm tra các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định.
Tại Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang, Ban Quản lý dự án 7 đã báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác về tiến độ thi công dự án và kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc của dự án.
Theo đó, Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài tuyến là 83,35km, đi qua 4 huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư là 11.808 tỷ đồng, khởi công vài tháng 01/2023. Dự kiến hoàn thành theo hợp đồng tháng 12/2025.
Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp do liên danh nhà thầu Lizen, Phương Thành, Hải Đăng và VNCN E&C; Sơn Hải, Vinaconex xây dựng.
Hiện nay công tác GPMB cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã bàn giao 83,03km/83,35km đạt 99,7%; còn khoảng 0,32km tuyến chính (1 vị trí) vướng một phần nằm đỉnh taluy đoạn nền đường đào; tái định cư hoàn thành 6/6 khu, bàn giao 203/203 hộ dân.
Về hạ tầng kỹ thuật hiện mới di dời được 82/164 vị trí, có 20 vị trí vướng đường điện phải dừng thi công, ảnh hưởng khoảng 3,4km tuyến.
Hiện nay UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo hoàn thành di dời hạ tầng thiết yếu xong trước 30/4 và điện cao thế trước 30/5/2024, tuy nhiên các mốc tiến độ trên đều chưa hoàn thành, đặc biệt vật tư nhập khẩu cho đường điện cao thế dự kiến tháng 7/2024 mới đến công trường.
Ngay từ đầu dự án, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ GTVT và Ban QLDA 7, các nhà thầu của dự án đều là các nhà thầu mạnh, chuyên nghiệp đã tập trung chủ động tìm kiếm, xử lý vướng mắc về nguồn vật liệu thi công ngay. Các nhà thầu đã chủ động tự sản xuất, đặt hàng và vận chuyển tập kết vật tư, vật liệu tránh được việc khan hiếm, ép giá.
Các nhà thầu chủ động tập trung thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ 3 ca, 4 kíp trong mùa khô, do vậy sản lượng của dự án đến nay vượt so với kế hoạch hợp đồng khoảng 5%.
Hiện nay, Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị quyết liệt, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để rút ngắn tiến độ, nếu công tác GPMB kịp thời, thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 6/2025, vì vậy Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị.
Đại diện BQLDA 7 đã báo cáo tiến độ dự án đồng thời cũng kiến nghị UBND tỉnh Khánh hòa chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác di dời HTKT và GPMB còn lại theo các mốc tiến độ cam kết như chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa để bàn giao 0,32 km vướng mặt bằng còn lại và di dời công trình thiết yếu còn lại xong trước 15/5/2024; di dời điện cao thế trước 30/6/2024 trong đó, ưu tiên di dời hạ tầng kỹ thuật tại 07 vị trí thuộc đường găng của dự án đã nêu trên. Sớm phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Công ty, đơn vị sản xuất cột điện, nhập khẩu sứ, thiết bị trước 31/5/2024 cho công tác di dời điện cao thế xong trước 30/6/2024.
Thủ tướng yêu cầu địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân phải di dời vì dự án, thực hiện nghiêm việc giao trực tiếp mỏ đất, cát cho chủ đầu tư, nhà thầu, xây dựng đường hậu cần vào mỏ; chú ý động viên cán bộ, công nhân thi công. Các bên cùng nỗ lực, cố gắng hoàn thành dự án, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và vùng.
Đối với nhà thầu, đơn vị thi công Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án. Điều chỉnh đường găng dự án đến ngày 20/4/2025 phải hoàn thành dự án.
Thủ tướng lưu ý, trong quá trình làm không được để xảy ra tiêu cực, đấu thầu, đấu giá phải sòng phẳng, minh bạch. Triển khai dự án phải đúng tiến độ, đảm bảo kỹ, mỹ thuật; an toàn lao động; lắng nghe ý kiến người dân một cách cầu thị, có trách nhiệm, nếu có vướng mắc thì phải cùng chính quyền địa phương tháo gỡ.
Tại công trường, Thủ tướng đã thăm hỏi tặng quà động viên cán bộ, nhân viên kỹ sư, công nhân người lao động đang thi công trên công trường. Thủ tướng chúc anh chị em luôn mạnh khỏe, đảm bảo an toàn lao động, hoàn thành tiến độ dự án.