Sáng 29/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ ngành đã đi kiểm tra các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định.
Theo đó, tại Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang, Ban Quản lý dự án 7 đã báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác về tiến độ thi công dự án và kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc của dự án.
Cụ thể, Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài tuyến là 83,35km, đi qua 4 huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư là 11.808 tỷ đồng, khởi công vào tháng 01/2023, dự kiến hoàn thành theo hợp đồng tháng 12/2025.
Được biết, dự án gồm 2 gói thầu xây lắp do liên danh nhà thầu Lizen, Phương Thành, Hải Đăng và VNCN E&C; Sơn Hải, Vinaconex xây dựng.
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đẩy nhanh tiến độ sẽ có lợi cho công trình, giảm chi phí, sớm phục vụ nhân dân. |
Về công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu, địa phương đã bàn giao 83,03km/83,35km đạt 99,7%; còn khoảng 0,32km tuyến chính (01vị trí) vướng một phần nằm đỉnh taluy đoạn nền đường đào; tái định cư hoàn thành 6/6 khu, bàn giao 203/203 hộ dân; Hạ tầng kỹ thuật hiện mới di dời được 82/164 vị trí, có 20 vị trí vướng đường điện phải dừng thi công, ảnh hưởng khoảng 3,4km tuyến.
Hiện, UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo hoàn thành di dời hạ tầng thiết yếu xong trước 30/4 và điện cao thế trước 30/5/2024, tuy nhiên các mốc tiến độ trên đều chưa hoàn thành, đặc biệt vật tư nhập khẩu cho đường điện cao thế dự kiến tháng 7/2024 mới đến công trường.
Ngay từ đầu dự án, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ GTVT và Ban QLDA 7, các nhà thầu của dự án đều là các nhà thầu mạnh, chuyên nghiệp đã tập trung chủ động tìm kiếm, xử lý vướng mắc về nguồn vật liệu thi công ngay, các nhà thầu đã chủ động tự sản xuất, đặt hàng và vận chuyển tập kết vật tư, vật liệu tránh được việc khan hiếm, ép giá. Các nhà thầu chủ động tập trung thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ 3 ca, 4 kíp trong mùa khô, do vậy sản lượng của dự án đến nay vượt so với kế hoạch hợp đồng khoảng 5%.
Ngoài ra, Bộ GTVT đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị quyết liệt, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để rút ngắn tiến độ, nếu công tác GPMB kịp thời, thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 6/2025, vì vậy Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị.
|
Dù thời tiết nắng nóng, nhưng đội ngũ cán bộ, công nhân vẫn hăng say làm việc không ngừng nghỉ. |
Theo đại diện BQLDA 7 cho biết, đơn vị này đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh hòa chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác di dời HTKT và GPMB còn lại theo các mốc tiến độ cam kết như chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa để bàn giao 0,32 km vướng mặt bằng còn lại và di dời công trình thiết yếu còn lại xong trước 15/5/2024; di dời điện cao thế trước 30/6/2024 trong đó, ưu tiên di dời hạ tầng kỹ thuật tại 07 vị trí thuộc đường găng của dự án đã nêu trên. Sớm phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các Công ty, đơn vị sản xuất cột điện, nhập khẩu sứ, thiết bị trước 31/5/2024 cho công tác di dời điện cao thế xong trước 30/6/2024.
Thủ tướng yêu cầu địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân phải di dời vì dự án, thực hiện nghiêm việc giao trực tiếp mỏ đất, cát cho chủ đầu tư, nhà thầu, xây dựng đường hậu cần vào mỏ; chú ý động viên cán bộ, công nhân thi công. Các bên cùng nỗ lực, cố gắng hoàn thành dự án, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và vùng.
Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị xây dựng lại tiến độ, thi công "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; nếu nhà thầu nào làm tốt thì sẽ được giao tiếp những dự án tiếp theo. Thủ tướng nêu rõ, đẩy nhanh tiến độ sẽ có lợi cho công trình, giảm chi phí, sớm phục vụ nhân dân.
|
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho công nhân. |
Thủ tướng lưu ý, trong quá trình làm không được để xảy ra tiêu cực, đấu thầu, đấu giá phải sòng phẳng, minh bạch. Triển khai dự án phải đúng tiến độ, đảm bảo kỹ, mỹ thuật; an toàn lao động; lắng nghe ý kiến người dân một cách cầu thị, có trách nhiệm, nếu có vướng mắc thì phải cùng chính quyền địa phương tháo gỡ.
Đến thăm công trường thi công dự Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa của công trình và mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án; mong các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Thủ tướng vui mừng khi thời tiết nắng nóng, nhưng đội ngũ cán bộ, công nhân vẫn hăng say làm việc không ngừng nghỉ.
Thủ tướng mong chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị phát huy tinh thần vì đất nước, nhân dân để phục vụ, bám sát tiến độ, làm đúng yêu cầu chất lượng, kỹ, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, hết sức tránh các hiện tượng tiêu cực.
Giải phóng mặt bằng đang là vấn đề nổi cộm, do đó Thủ tướng yêu cầu 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa phải chủ động vào cuộc, khuyến khích tái định cư tại chỗ cho người dân; công tác này phải làm nhanh đi đôi với bảo đảm đời sống nhân dân di dời đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; công tác này phải làm trước ngày 30/5 và 30/6/2024 theo kiến nghị của chủ đầu tư và nhà thầu.
Thủ tướng yêu cầu trong quá trình làm phải đặt bài toán tổng thể trong việc đầu tư nút giao giữa dự án cao tốc này với Quốc lộ 26 để tạo thuận lợi hơn cho Khánh Hòa, cho nhân dân; Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Khánh Hòa phải làm việc về vấn đề này. Theo Thủ tướng, có thêm nút giao thì sẽ thuận lợi hơn.
>>> Mời độc giả xem thêm video 11.100 tỷ đồng xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: