Công trình mở rộng đường Nghi Tàm - Âu Cơ nhằm giảm ùn tắc trên trục đường từ nội trung tâm Ba Đình đi sân bay Nội Bài thuộc dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên giai đoạn 2. |
Dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2028 và có thời gian thi công, hoàn thành 2018 - 2020. |
Dự án có tổng mức đầu tư bằng tiền ngân sách là 544 tỷ đồng, dự án có 2 gói thầu xây lắp, trong đó Tập đoàn Thuận An được giao đứng đầu liên danh thực hiện gói thầu số 40. |
Gói thầu số 40 (ảnh) có chi phí hơn 191 tỷ đồng, có chiều dài 2,3 km, từ đoạn giao với phố Xuân Diệu đến cầu Nhật Tân. |
Đến nay, thời điểm năm 2020 đã qua nhưng dự án mở rộng đường Nghi Tàm - Âu Cơ vẫn thi công chưa xong, công trình đang vừa chậm tiến độ (4 năm) vừa gây ùn tắc, bức xúc cho người dân tại Thủ đô. |
Tại gói thầu số 40 do Tập đoàn Thuận An thi công vẫn ngổn ngang, đoạn dự án từ nút giao Xuân Diệu đến Lạc Long Quân chưa có đoạn nào hoàn thành. |
Hiện trạng một đoạn dự án tại gói thầu số 40 do Tập đoàn Thuận An đứng đầu liên doanh thi công. |
Một đoạn dự án khác Tập đoàn Thuận An trực tiếp thi công. |
Theo giám sát tiến độ của chủ đầu tư, trong 2 gói thầu xây lắp chính của dự án thì hết quý 1/2024, Tập đoàn Thuận An đang có khối lượng thi công đạt thấp nhất - khoảng 70%, tiến độ chung cả dự án là gần 80%. |
Lý giải nguyên nhân dự án mở rộng đường Âu Cơ bị chậm tiến độ, đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông) cho rằng, dự án nhiều lần phải điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu của Bộ ngành khi áp quy định theo Luật Đê điều; cùng với đó mỗi năm vào mùa lũ dự án phải dừng thi công khoảng 4 tháng (từ tháng 6 đến tháng 9); trong quá trình thi công nhà thầu gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu tại thời điểm xây dựng hồ sơ thầu dự án với thời điểm thi công thực cách xa, tăng cao…
Với tiến độ dự án, Ban Giao thông cho biết các gói thầu, trong đó có gói thầu số 40 công nhân, máy móc thi công vẫn được duy trì và không bị gián đoạn, hiện nay chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh thi công, đạt kế hoạch đến 30/6/2024 thông xe kỹ thuật toàn dự án.