Xin điều chuyển 220 tỷ đồng vốn từ cao tốc để thi công tỉnh lộ 1.000 tỷ
(Dân trí) - Thiếu vốn để tiếp tục thi công tuyến tỉnh lộ huyết mạch tại Đắk Lắk, các sở, ngành đã đề xuất điều chuyển 220 tỷ đồng vốn từ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để thực hiện tuyến đường này.
Ngày 20/4, một nguồn tin của Dân trí xác nhận, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đắk Lắk vừa tổ chức cuộc họp về việc điều chuyển vốn kế hoạch ngân sách Trung ương năm 2024 để thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 1, nối thành phố Buôn Ma Thuột với huyện biên giới Ea Súp.
Cuộc họp do Sở KH&ĐT chủ trì với sự tham gia của đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh (Ban QLDA, chủ đầu tư của dự án).
Trước đó, Ban QLDA đã có văn bản về việc điều chuyển, bổ sung kế hoạch 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 1. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư 1.053 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự án năm 2021-2025.
Theo Ban QLDA, đến năm 2024, dự án mới được bố trí tổng số vốn là 550 tỷ đồng, số vốn còn thiếu ở năm cuối thực hiện dự án là 503 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2024 bố trí cho dự án là 100 tỷ đồng, đến ngày 31/1 đã giải ngân hết 100% kế hoạch.
Cũng theo chủ đầu tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa bão năm nay, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phần móng, mặt đường với khối lượng và giá trị hoàn thành lớn.
Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được bố trí bổ sung vốn, nhà thầu thi công cầm chừng chờ thanh toán khối lượng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án, không đảm bảo kế hoạch đề ra.
Do đó, phía Ban QLDA tỉnh đã đề nghị điều chuyển vốn dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để tăng vốn cho dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 1.
Phía UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở KH&ĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển, bổ sung vốn cho dự án này.
Tại cuộc họp, trên cơ sở đề nghị của Ban QLDA các sở, ngành thống nhất việc điều chuyển 220 tỷ đồng vốn từ dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để tăng vốn cho dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ.
"Sau cuộc họp, Sở KH&ĐT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định điều chuyển vốn này. Việc điều chuyển sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng, đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, việc điều chuyển này sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia là dự án xây dựng cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột", nguồn tin cho hay.
Theo ghi nhận, một số đoạn trên tuyến tỉnh lộ 1 đã được nhà thầu thi công gần hoàn thiện, một số đoạn khác đang được đơn vị thi công bố trí phương tiện, nhân lực gấp rút triển khai theo đúng tiến độ.