Thuận An cam kết tiếp tục thi công 2 gói thầu ở TPHCM
(Dân trí) - Nhà thầu cam kết sẽ tiếp tục thi công theo hợp đồng 2 gói thầu XL5 và XL6, không làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Chiều 19/4, Tập đoàn Thuận An có công văn gửi Ban quản lý hạ tầng đô thị TPHCM để phản hồi về khả năng tiếp tục hợp đồng 2 gói thầu xây lắp số 5 và 6, thuộc dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Tập đoàn Thuận An cho hay đã chỉ đạo, chấn chỉnh, yêu cầu Ban chỉ huy công trường tại 2 gói thầu XL5 và XL6 phải có mặt 24/24h tại công trường để trực tiếp xử lý công việc và tiếp tục triển khai thi công dự án.
Nhà thầu cam kết vẫn tiếp tục triển khai thi công theo hợp đồng 2 gói thầu XL5 và XL6, không làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Nguyên nhân tạm ngừng thi công ở 2 gói thầu này trước đó được Tập đoàn Thuận An lý giải do gặp vướng mắc về nguồn cát san lấp khan hiếm. Việc tìm nhà cung cấp cát khó khăn.
"Nhà thầu đã tìm được một số nguồn cát san lấp và có trình chủ đầu tư hôm 26/3, tuy nhiên hồ sơ vẫn còn thiếu nên Thuận An chưa được chủ đầu tư chấp thuận nguồn vật liệu này", theo Tập đoàn Thuận An.
Ngoài ra, Tập đoàn Thuận An cho rằng các bãi đổ thải của hai gói thầu XL5 và XL6 đều chưa được chủ đầu tư chấp thuận. Điều này dẫn đến nhà thầu không thể triển khai đào nền đường, đào hố móng hào kỹ thuật, hệ thống thoát nước...
Tập đoàn Thuận An đã đề nghị Ban quản lý hạ tầng đô thị xem xét, chấp thuận giải quyết 2 vướng mắc trên để nhà thầu tiếp tục triển khai thi công đồng bộ.
Theo Tập đoàn Thuận An, hiện ông Trần Đức Khoa, Phó Tổng giám đốc công ty được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Thuận An (từ 5/4). Người đại diện pháp luật của công ty đang phối hợp với cơ quan pháp luật để làm rõ các vấn đề liên quan.
Trong dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Tập đoàn Thuận An đóng vai trò thành viên của liên danh, tham gia thi công 2 gói thầu XL5 và XL6, trị giá 130 tỷ đồng.
Trong đó, gói thầu XL5 (đoạn từ cầu Tân Kỳ - Tân Quý đến cầu Bưng) dài hơn 3km.
Theo hợp đồng, Tập đoàn Thuận An thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải. Khối lượng phần việc Tập đoàn Thuận An chiếm 77,5/561,5 tỷ đồng, tương đương với 13,8% giá trị của hợp đồng gói thầu.
Tại gói thầu XL6 (đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương) dài 2,8km, Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải. Phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng 53,6 tỷ đồng/458,3 tỷ đồng, tương đương 11,70% của hợp đồng gói thầu.
Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng chiều dài tuyến gần 32km, đi qua quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh.
Công trình có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng bằng vốn ngân sách, được khởi công cuối tháng 2/2023, dự kiến hoàn thành vào 30/4/2025.