Ngày 3.4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X. Trong đó có dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (DA) đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư TT.Năm Căn, H.Năm Căn, giai đoạn 1.
DA đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư TT.Năm Căn (giai đoạn 1) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 25.5.2017, với tổng mức đầu tư trên 119 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2020.
Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện DA tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 15.7.2021. Thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2023, với quy mô xây dựng tuyến kè chiều dài 789 m.
Đến nay, DA chỉ thi công hoàn thành 485 m kè, còn lại 304 m đang tập trung giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, khi triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, giá đất tăng và các chính sách đền bù tái định cư thay đổi tăng so với thời điểm lập DA. Đặc biệt, tại đoạn cuối tuyến dài 84 m cần mở rộng thêm phạm vi giải phóng mặt bằng, từ đó chi phí giải phóng mặt bằng tăng trên 28 tỉ đồng và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí quản lý DA tăng hơn 2 tỉ đồng.
Riêng các chi phí xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng giảm 10,3 tỉ đồng nên tổng mức đầu tư DA dự kiến sau điều chỉnh tăng lên thành 138,915 tỉ đồng (tăng 19,902 tỉ đồng) so với chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 11/QĐ-HĐND ngày 25.5.2017, với tổng mức đầu tư 119 tỉ đồng). Đồng thời, do đã hết năm 2023 nhưng vẫn chưa hoàn thành các nội dung công việc theo DA nên đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện DA đến năm 2024.
Qua thảo luận, khả năng đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư TT.Năm Căn khó hoàn thành trong năm 2024 vì đến tháng 7 tới đây HĐND tỉnh mới quyết nghị điều chỉnh vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, hiện còn 6 hộ dân trong vùng DA không chịu di dời, khả năng buộc phải cưỡng chế, cần có thời gian.