Dự án khu Resort Golden City do Công ty Cổ phần Golden City làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Bình cấp chủ trương đầu tư từ ngày 17/5/2017. Dự án này có với tổng mức đầu tư ban đầu là 357 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 8,5 ha tại xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).
Theo báo Đầu tư, tại quyết định chủ trương đầu tư lần đầu, tiến độ khởi công của dự án trước ngày 30/6/2019, hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, do có thay đổi về thủ tục trình cấp phép xây dựng từ Bộ Xây dựng về cho Sở Xây dựng Quảng Bình, nên chủ đầu tư đã đề nghị điều chỉnh tiến độ và tổng mức đầu tư dự án.
|
Dự án khu Resort Golden City chậm tiến độ, tiếp tục tăng vốn. (Ảnh: Báo Xây dựng). |
Theo đó, thời điểm khởi công được kéo dài đến ngày 31/3/2020, thời điểm hoàn thành vẫn giữ nguyên như cũ (ngày 31/12/2020), tổng mức đầu tư tăng lên 1.308 tỷ đồng. Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 30/3/2020.
Do dự án không hoàn thành đúng thời hạn, nên năm 2021, các sở, ban, ngành liên quan và cả UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản cảnh báo, nhắc nhở chủ đầu tư.
Đến tháng 4/2023, chủ đầu tư tiếp tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lần thứ hai và đưa ra cam kết tiến độ thi công mới. Đến cuối năm 2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư dự. Theo đó, dự án tiếp tục được nâng tổng mức đầu tư từ 1.308 tỷ đồng lên hơn 4.500 tỷ đồng và tiến độ hoàn thành được kéo dài đến ngày 31/12/2026.
Tuy nhiên, theo báo Đầu tư, đến cuối tháng 3/2024, nhà đầu tư vẫn chưa có động thái triển khai trở lại.
Về vấn đề này, ông Bùi Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Golden City cho biết, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, nên công ty phải làm lại thủ tục giấy phép xây dựng trước khi thi công trở lại.