Theo báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ đã giao Sở TN&MT xem xét, thẩm định phương án giải quyết việc di dời bãi rác số 8 đoạn chồng lấp với tuyến nối đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau), do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT làm chủ đầu tư).
Cuối tháng 8-2023, TP Cần Thơ đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, trong quá trình bàn giao, địa phương phát hiện có bãi rác nằm chồng lấn lên đoạn tuyến nối 7km của cao tốc.
Qua thống kê, tổng diện tích của cả khu đất bãi rác gần 43.000m2, khối lượng rác cần di dời ước khoảng 70.000 tấn.
Sau khi phát hiện vụ việc, tháng 1-2024, UBND TP có cuộc họp để giải quyết. Tại đây, UBND TP Cần Thơ giao Sở TN&MT thẩm định kết quả phân loại rác. Đồng thời, thẩm định phương án di dời và dự toán kinh phí để làm cơ sở cho UBND quận Cái răng phê duyệt phương án di dời.
Đến đầu tháng 3-2024, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với các kiến nghị của UBND quận Cái Răng liên quan đến bãi rác này và báo cáo kết quả về UBND TP.
Đối với dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tính đến cuối tháng 3-2024, đã có 988/1.015 hộ bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng.
Về tiến độ thi công, bốn gói thầu xây lắp đang triển khai thi công và một gói thầu xây lắp hệ thống an toàn giao thông đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu. Lũy kế giải ngân từ khi khởi công đến nay ước đạt hơn 2.527 tỉ đồng.
Dự án thành phần 2 có chiều dài hơn 37,4km, do BQL dự án đầu tư xây dựng TP làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.725 tỉ đồng.