Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 gồm có khối nhà chính cao 6 tầng, 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 34.364m2. |
Các hạng mục ở giai đoạn I, bao gồm: Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú; khối kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng; khối hành chính hậu cần theo quy mô công suất bệnh viện và nhu cầu sử dụng; khối điều trị nội trú (200 giường bệnh); mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình cho các hạng mục xây dựng. |
Đến nay, dự án đã hoàn thành phần thô, hiện đang thực hiện công tác hoàn thiện. Ban quản lý dự án tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thi công, lắp đặt thiết bị hoàn thiện công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ. |
Được biết, dự án đã đăng ký gắn biển khánh thành chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). |
Tại buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tháng 4/2024, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ ở mức cao nhất có thể. Đồng thời, giao Sở Y tế Hà Nội rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến bộ máy hoạt động của Bệnh viện và bắt đầu nghiên cứu đến giai đoạn 2 của dự án. |
Hiện tại, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực triển khai dự án đúng tiến độ (Ảnh: Trọng Tài). |
Khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần giãn mật độ và giảm số giường bệnh nhi cho các Bệnh viện đa khoa trong nội thành Hà Nội. |
Dự án xây dựngBệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) được khởi công vào cuối tháng 2/2022. Đây là bệnh viện Nhi hạng 1, được thành lập theo Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 11/4/016 của UBND thành phố Hà Nội.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, giai đoạn 1 gồm có khối nhà chính cao 6 tầng, 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 34.364m2.
Đến nay, dự án đã hoàn thành phần thô, hiện đang thực hiện công tác hoàn thiện. Cụ thể là công tác xây, trát đạt khoảng 95%; công tác ốp, lát đạt khoảng 15%; các hệ thống cơ điện đạt khoảng 35%;
Ngoài ra, các thiết bị đã nhập về gồm thiết bị y tế, thang máy, điện nhẹ, bơm trong nhà, bơm heatpumb, bồn nước nóng, giàn nước nóng. Các thiết bị còn lại nhà thầu đã đặt hàng và sẽ về theo tiến độ cam kết.
Dự kiến, để bảo đảm các khoa, phòng hoạt động, biên chế của Bệnh viện là 109 người.