Chiều 19.4, trong công văn gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), Công ty CP Tập đoàn Thuận An cam kết tiếp tục thi công phần việc đơn vị đảm nhận ở gói thầu xây lắp số 5 và 6, thuộc dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, không để ảnh hưởng tiến độ chung.
Tại hai gói thầu trên, Thuận An với vai trò thành viên trong liên danh tham gia thi công, tổng giá trị hợp đồng đơn vị này thực hiện khoảng 130 tỉ đồng.
Trong đó, gói thầu số 5 (đoạn từ cầu Tân Kỳ - Tân Quý đến cầu Bưng) dài hơn 3 km, Thuận An là thành viên trong liên danh cùng 5 công ty khác. Doanh nghiệp trên đảm nhận việc thi công các hạng mục xây đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (trừ cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải tuyến kênh với khoảng 77,5 tỉ đồng, tương đương 13,8% giá trị của hợp đồng.
Tập đoàn Thuận An có mặt tại 3 công trình trọng điểm TP.HCM
Tại gói số 6 (từ cầu Bưng đến Tham Lương) dài 2,8 km, Thuận An trong liên danh cùng 4 công ty khác. Đơn vị này thực hiện các hạng mục xây đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (trừ cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, giá trị hơn 53 tỉ đồng, khoảng 11,7% hợp đồng.
Công ty cho biết đến nay khối lượng thi công ở gói số 5 đạt khoảng 4%, gói số 6 khoảng 4,42%. Về nhân sự trên công trường, nhà thầu đã có chỉ đạo chấn chỉnh, đồng thời cam kết và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về hoạt động của các ban chỉ huy công trường tại hai gói thầu này.
Hiện Tập đoàn Thuận An đã lên kế hoạch tiếp tục triển khai thi công, nhưng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như thiếu cát, chưa có bãi đổ thải. Vì vậy, Tập đoàn Thuận An kiến nghị chủ đầu tư xem xét chấp thuận nguồn vật liệu cát đắp và bãi đổ thải cho 2 gói thầu trong thời gian sớm nhất. Sau khi được chấp thuận, nhà thầu cam kết sẽ tổ chức triển khai thi công ngay, đảm bảo chất lượng, tiến độ của các gói thầu và không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Trước đó, chủ đầu tư cho biết qua kiểm tra công trường các gói thầu nêu trên và báo cáo của tư vấn, Công ty Thuận An đã ngưng thi công.
Để đảm bảo tiến độ như cam kết của nhà thầu, đại diện chủ đầu tư cho biết ngày 22.4 tới sẽ làm việc trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp trên. Tại cuộc họp, liên danh tư vấn giám sát sẽ báo cáo tình hình thực hiện của Công ty Thuận An đối với phần việc đơn vị đảm nhận ở hai gói thầu số 5 và 6. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu doanh nghiệp này báo cáo cụ thể kế hoạch triển khai thi công, nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành các gói thầu trên trước 30.4.2025.
Ngoài cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát, Tập đoàn Thuận An còn có mặt tại 2 dự án trọng điểm của TP.HCM bao gồm Vành đai 3 và hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Q.7).
Theo Ban Giao thông, đối với gói thầu xây lắp 2 (XL2): Xây dựng hầm HC2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Q.7), nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng 2 nhà thầu xây lắp khác để thực hiện hợp đồng. Tổng giá trị hợp đồng hơn 262 tỉ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 40% tương đương 105 tỉ đồng.
Gói thầu đã thi công từ tháng 4.2020 và đến nay, nhà thầu vẫn duy trì nhân công, thiết bị bình thường tại công trường. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công trình trong quý 3/2024.
Đối với gói thầu XL5, xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.Thủ Đức, thuộc dự án thành phần 1, nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng 8 nhà thầu xây lắp khác để thực hiện hợp đồng. Tổng giá trị hợp đồng hơn 2.303 tỉ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 26,5% của hợp đồng, tương đương hơn 610 tỉ đồng.
Gói thầu đang ở giai đoạn bắt đầu thi công và đến nay nhà thầu Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường.