Dự án cao tốc gần 6.000 tỷ đồng tại vùng Đông Bắc được khởi công
Dự án sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 80km/giờ...
- 04-04-202417 tỉnh thành bị nhắc nhở chậm đề xuất danh mục dự án năng lượng tái tạo
- 04-04-2024Nhiều doanh nghiệp nợ thuế cần trợ lực
- 04-04-20243 tỉnh sẽ lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 có kết quả kinh tế ra sao trong quý 1/2024?
Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, dài gần 29 km. Trong đó, tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn dài hơn 28 km, đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4 km. Điểm đầu dự án tại Km 0+00 (kết nối đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn), điểm cuối dự án tại Km 28+400 (kết nối đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, TP Bắc Kạn).
Để đáp ứng điều kiện triển khai dự án, Ban Quản lý dự án 2 phối hợp với địa phương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để trình Bộ GTVT xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2024. Công tác cắm cọc và bàn giao cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) được chia thành 3 đợt: Trong tháng 6/2024, bàn giao phạm vi GPMB các vị trí ổn định về công trình cầu, nền đắp, đào thấp, dân cư; trong tháng 7/2024 bàn giao phạm vi đào sâu, đắp cao; trong tháng 8/2024 bàn giao các điều chỉnh theo thiết kế kỹ thuật và nút giao bổ sung (dự kiến).
Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án dự kiến thu hồi khoảng gần 327 ha đất. Trong đó, chuyển mục đích sử dụng khoảng hơn 41 ha đất lúa, hơn 9 ha đất ở và 184 ha đất rừng.
Để đảm bảo thời gian GPMB, Ban QLDA 2 đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các sở, UBND huyện Chợ Mới, TP Bắc Kạn cập nhật nhu cầu đất để điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương, bảo đảm phù hợp nhu cầu dự án; Triển khai lập hồ sơ xin chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, làm cơ sở để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận (thời gian thực hiện các thủ tục trình, thẩm định để có chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ khoảng 3-6 tháng).
Cũng theo Ban QLDA 2, mặc dù phương án tuyến đã tránh tối đa các khu dân cư nhưng phạm vi ảnh hưởng của dự án đến 71 hộ phải di dời nhà cửa.
Trên cơ sở đó, đơn vị QLDA đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và các địa phương sớm tổng hợp nhu cầu tái định cư của các hộ nêu trên.
Trong đó, xác định cụ thể nhu cầu của người dân phương án tái định cư (tập trung, tự lo chỗ ở) làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh phương án thực hiện do trình tự thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư cần rất nhiều thời gian (thông thường từ 6-12 tháng).
Dự án đường bộ Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22 m, mặt đường rộng 20,5 m, tốc độ thiết kế 80km/giờ. Riêng tuyến nối được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III với nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m. Dự án có tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.751 tỷ đồng.
Đời sống Pháp luật