Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với một số đơn vị thi công về tiến độ thi công và giải ngân đầu tư công năm 2024.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phê bình 4 ban quản lý dự án lớn do chưa thực hiện nghiêm túc giải ngân đầu tư công dù chiếm 60% kế hoạch vốn năm 2024.
4 đơn vị gồm: Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.
4 đơn vị này chưa nghiêm túc, chưa quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án dẫn đến tỷ lệ giải ngân quý I của đơn vị chưa đạt mục tiêu chung của TP.HCM.
Lãnh đạo thành phố cũng tuyên dương, khen thưởng quận Tân Bình, quận 4, quận Gò Vấp, huyện Cần Giờ có tỷ lệ giải ngân trên 15% trong quý đầu tiên của năm.
Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định TP quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu, bám sát và hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I và cả năm 2024. Do đó, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư cần tập trung giải quyết vướng mắc, kiến nghị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án.
Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành kế hoạch chi tiết tiến độ khả thi, phù hợp với thực tế các phần việc trong từng dự án. Đối với các dự án có hạng mục giải phóng mặt bằng phải xác định cụ thể các mốc thời gian hoàn thành công tác này, đảm bảo tỉ lệ giải ngân vốn cả năm đạt trên 95%.
Đặc biệt, chủ đầu tư phải rà soát hợp đồng đã ký, xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo hợp đồng, yêu cầu các nhà thầu thực hiện đúng quy định tại hợp đồng đã ký, tự nỗ lực cao nhất giải quyết vấn đề khó khăn về vật tư, đặc biệt là cát san lấp.
Các chủ đầu tư cũng cần chia sẻ trách nhiệm với thành phố trong giai đoạn khó khăn, khan hiếm vật liệu, giá thành cao. Các bên cần chấp nhận giảm lợi nhuận, khẩn trương huy động vật liệu từ các nguồn khác nhau.
Ban Quản lý đường sắt đô thị cần rà soát, giải quyết các phát sinh của dự án metro số 1, ưu tiên giải quyết các phát sinh hợp lý, đúng quy định để thanh toán cho các nhà thầu. Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án và tăng tỷ lệ giải ngân.
Người đứng đầu chính quyền TP.HCM giao Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, bảo đảm kịp thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tránh tình trạng lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu để đầu cơ, tăng giá, trục lợi.
Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp các quận, huyện và TP. Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 có liên quan dự án đầu tư công; điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu để đảm bảo thủ tục, triển khai đầu tư cho 3 dự án trọng điểm: cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và đường Vành đai 4.