Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế và lãnh đạo các địa phương có dự án được triển khai.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ dự án đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 2). Đây là tuyến đường có tổng chiều dài 10,832km đi qua 3 địa phương là thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.
Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ trở thành trục giao thông chính rất quan trọng của thành phố Vinh mở rộng trong thời gian tới khi sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc là: Nghi Xuân, Nghi Phong, Nghi Thái và Phúc Thọ.
Dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 1.415 tỷ đồng; trong đó tổng số vốn bố trí đến nay là 1.135 tỷ đồng, giải ngân 792 tỷ đồng, đạt 70%.
Tại địa điểm ngã tư Nghi Phong, thuộc xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã nghe báo cáo về tiến độ thực hiện dự án.
Theo đó, toàn tuyến sẽ thi công hoàn thành hạng mục thảm bê tông nhựa trước ngày 30/5/2024; thi công hoàn thành hạng mục vỉa hè, hệ thống an toàn giao thông và cầu kênh số 1 trước ngày 30/6/2024. Sau đó, công tác hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 7/2024.
Hiện nay, vướng mắc của dự án là vấn đề nứt nẻ 471 nhà dân do thi công công trình và phần vỉa hè vướng mắc mặt bằng của 1 hộ. Ngoài ra, đối với hạng mục cải tạo dòng kênh Trén, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, hiện UBND thành phố đang hoàn thiện phương án bồi thường để phê duyệt. Theo báo cáo của chủ đầu tư hiện đã chi trả hỗ trợ cho 119/471 hộ có nhà bị nứt và thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện giám định.
Trao đổi tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải và các nhà thầu tập trung thực hiện dự án đưa vào khai thác sử dụng đúng cam kết. Tỉnh bố trí nguồn lực đủ để hoàn thành dự án.
Đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương liên quan cần sâu sát, nắm bắt cơ sở đối với các hộ dân bị ảnh hưởng để tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án trọng điểm, đồng thời nắm bắt các vướng mắc để xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng cản trở thi công.
Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 – Km76 có tổng chiều dài 64,47km, với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 2/2022 với quy mô đường cấp 3 đồng bằng.
Toàn dự án có 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn gồm: Cầu Hoàng Mai dài 514m, cầu Lạch Quèn dài 642m; cầu Cửa Thơi dài 887m, cầu Lạch Vạn dài 755m, cầu Nghi Quang dài 410m và 3 cầu nhỏ là cầu Tân Long, cầu Kênh Nhà Lê, cầu Nghi Tân.
Đến nay, nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 3.775 tỷ đồng; lũy kế giải ngân 2.918 tỷ đồng, đạt 78%. Các địa phương đã bàn giao mặt bằng 56,96 km/59,91 km, đạt 95%; còn vướng 2,95km/134 hộ (gồm: 122 hộ đất ở chưa phê duyệt, 12 hộ đất ở đã phê duyệt nhưng chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng).
Trong thời gian tới, nếu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 10/5/2024, thì phần tuyến sẽ thi công hoàn thành nền đường trước ngày 30/8/2024; thi công hoàn thành móng, mặt đường các đoạn không xử lý đất yếu (54,8 km) trước ngày 30/10/2024; thi công xong móng, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông các đoạn xử lý đất yếu (1,2 km) trước ngày 31/12/2024.
Các cầu Tân Long, Kênh Nhà Lê, Lạch Vạn, Nghi Quang sẽ hoàn thành trong tháng 4/2024; cầu Hoàng Mai: Hoàn thành trong tháng 5/2024. Cầu Lạch Quèn, Cửa Thơi, Nghi Tân: Hoàn thành trong tháng 10/2024.
Trực tiếp đi kiểm tra dọc tuyến đoạn qua các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và tại cầu Nghi Quang (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc), cầu Lạch Vạn (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu), Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trực tiếp nghe báo cáo tiến độ dự án, các vướng mắc; đồng thời trao đổi, yêu cầu các nhà thầu tập trung phương tiện máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh các mũi thi công dự án.
Trong sáng 4/4, đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc Lộ 7 và trực tiếp nghe báo cáo tại điểm Mỹ Thành, huyện Yên Thành.
Đây là dự án do Ban Quản lý dự án 4, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư; dự án được chia thành 3 gói thầu với tổng giá trị gần 779 tỷ đồng. Hiện nay, giá trị thi công đạt 498/712 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), đạt 69,86%.
Theo chủ đầu tư, đến nay địa phương đã bàn giao mặt bằng được khoảng 48,253km/55,212km (đạt 87,46%) tính cả trái và phải tuyến. Tuy nhiên, hiện tiến độ bàn giao mặt bằng còn lại mà các huyện cam kết còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đi dọc toàn tuyến kiểm tra tiến độ dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) có chiều dài hơn 21km đi qua địa phận các xã: Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Bài Sơn, Giang Sơn Đông (huyện Đô Lương); các xã Minh Thành, Thịnh Thành (huyện Yên Thành) và xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ) có tổng vốn đầu tư hơn 684 tỷ đồng.
Hiện nay, tuyến đường này đã thông tuyến, giá trị xây lắp thực hiện đạt 92% theo hợp đồng. Lũy kế giải ngân đến nay là 598 tỷ đồng, đạt 88%.
Thời gian tới, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục thảm bê tông nhựa, nút giao Quốc lộ 48E, nút giao đường Hồ Chí Minh và hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu điều khiển giao thông trước ngày 31/5; để hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2024.
Khi hoàn thành tuyến đường kết nối với đường N5 hiện hữu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về TP. Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương dọc tuyến.
Hiện nay, nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 674 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành dự án, chủ đầu tư kiến nghị bố trí kế hoạch vốn còn lại trong năm 2024 là hơn 65 tỷ đồng.
Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công; đồng thời lắng nghe các kiến nghị, đặc biệt là kiến nghị về cầu nối với Quốc lộ 48E.
Cuối buổi sáng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ tại Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2).
Đây là dự án thuộc dự án nhóm A, loại công trình xây dựng dân dụng, công trình chính cấp 1 với quy mô 1.000 giường bệnh. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.259 tỷ đồng; lũy kế kế hoạch vốn được bố trí từ năm 2021 đến nay 661,5 tỷ đồng.
Tháng 1/2024, chủ đầu tư đã tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện tại, công trường có 12 nhà thầu xây lắp và thiết bị phối hợp chuyên môn, tránh chồng chéo về mặt kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến thiết bị nhập khẩu về chân công trình từ tháng 6 đến tháng 9 và triển khai lắp đặt. Cuối năm 2024, dự án sẽ hoàn thành cơ bản các hạng mục, đầu năm 2025 bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân.
Sau khi kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ và kiến nghị của chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tiến độ thực hiện dự án; qua đó đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vào cuộc với quyết tâm cao để đến năm 2025 hoàn thành đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ; gắn với trang bị máy móc, thiết bị y tế nhằm phục vụ người bệnh trong tỉnh và các tỉnh lân cận, giảm chi phí cho bệnh nhân.
Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý sẽ chủ trì cuộc làm với lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị.