Ủy ban chứng khoán Nhà Nước vừa có công văn hỏa tốc về thông tin vận hành hệ thống chứng khoán KRX. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 25.4 nhận được tờ trình của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc chấp thuận vận hành chính thức hệ thống KRX.
Căn cứ luật Chứng khoán, việc HOSE đề xuất chấp thuận vận hành chính thức hệ thống công nghệ thông tin KRX khi chưa có báo cáo Bộ Tài chính, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) và chưa có ý kiến của các đơn vị thụ hưởng (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - VSDC) là chưa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Theo báo cáo từ HOSE, hệ thống KRX hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng là chưa đảm bảo tuân thủ quy định. Đồng thời, báo cáo của HOSE cũng chưa thể hiện hệ thống KRX đã được đơn vị chủ quản phê duyệt cấp độ an toàn thông tin (cấp độ 4) theo quy định.
Về sự chuẩn bị của thành viên, hiện chưa có văn bản chính thức của các thành viên về tính sẵn sàng kết nối hệ thống KRX cũng như khả năng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư sau khi kết nối với hệ thống KRX. Về phương án cho trường hợp quay lại hệ thống cũ nêu tại tờ trình của HOSE, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu VNX, HOSE, HNX và VSDC thực hiện báo cáo và có phương án giải quyết các nội dung liên quan đến hệ thống KRX.
Căn cứ các nội dung nêu trên, Ủy ban Chứng khoán cho rằng chưa có đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HOSE đưa hệ thống KRX vận hành chính thức vào ngày 2.5. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Sở Giao dịch chứng khoán, VDSC chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ hiện tại vận hành an toàn, ổn định và thông suốt trong mọi tình huống.
Trước đó, HOSE đã gửi thông báo đến các công ty chứng khoán kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới (KRX) chuẩn bị cho triển khai chính thức. kế hoạch cho thấy ngày 26.4, dữ liệu cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới. Trong các ngày từ 27 đến 29.4, HOSE sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch. Các công ty chứng khoán chủ động có kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai. Đến ngày 2.5, dự kiến triển khai chính thức hệ thống giao dịch KRX mới.