Bí thư Hà Nội thị sát cống ngầm dưới lòng sông Tô Lịch
(Dân trí) - Tại buổi kiểm tra tiến độ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra hệ thống cống ngầm dưới lòng sông tại ngã ba sông Lừ - sông Tô Lịch.
Sáng 16/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra tiến độ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đoàn đã kiểm tra thực địa công trường gói thầu số 2, trực tiếp kiểm tra hệ thống cống ngầm dưới lòng sông Tô Lịch tại khu vực ngã ba sông Lừ - sông Tô Lịch, thuộc địa bàn quận Hoàng Mai.
Hiện, gói thầu số 1 xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính cơ bản hoàn thành, dự kiến đưa vào vận hành thử trong quý II, sau đó đi vào vận hành chính thức trong năm nay.
Riêng hai gói thầu còn lại vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, đơn vị đã rà soát và có văn bản, gửi JICA cho ý kiến với dự kiến nhu cầu vốn cho Hiệp định 2 khoảng 6,8 tỷ yên Nhật, tương đương 1.110 tỷ đồng.
Về việc hoàn thiện thủ tục pháp lý chấm dứt hợp đồng gói thầu số 3, Ban và các bên đã ký xác nhận điểm dừng khối lượng công việc hoàn thành, làm cơ sở thực hiện thủ tục và tổ chức lựa chọn lại nhà thầu.
Đồng thời, đơn vị có báo cáo với UBND TP Hà Nội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến 11 đơn vị liên quan làm cơ sở thẩm định, báo cáo UBND TP xem xét theo quy định.
Về việc đẩy nhanh tiến độ gói thầu số 4, nhà thầu đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tổ chức thi công trở lại trên phố Vũ Trọng Khánh từ ngày 1/4. Đơn vị đang tiếp tục xin cấp phép thi công các vị trí còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025 như chỉ đạo.
Đáng chú ý, Ban quản lý đã chỉ đạo giải quyết xong vướng mắc tại giếng 14.0 trong tháng 3. Nhà thầu gói thầu số 2 đã tiếp nhận mặt bằng và đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành, đủ điều kiện dẫn nước về nhà máy trong tháng 4...
Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng sớm có ý kiến về chủ trương tiếp tục đầu tư 9 bể lắng sơ cấp và 6 bể nén bùn trọng lực bằng nguồn vốn thành phố, bảo đảm hoàn thiện quy trình xử lý của nhà máy, giải pháp bổ cập nước và công nghệ xử lý bùn thải theo chỉ đạo của UBND TP.
Kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố, đòi hỏi sự quan tâm, tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành.
Vì vậy, Bí thư Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát chặt chẽ yêu cầu, tập trung đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả, chất lượng; giải quyết tốt khó khăn, vướng mắc, đưa dự án vận hành thử và vận hành chính thức theo kế hoạch.