Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với một số đơn vị thi công về tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 vào ngày 27/3 vừa qua.
Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư và ý kiến của các đơn vị dự họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã kết luận, chỉ đạo nhiều nội dung.
Với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu, bám sát và hoàn thành mục tiêu giải ngân Kế hoạch đầu tư công quý I và cả năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án; tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của các sở ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức. Việc này cần trình trước ngày 10/4.
Lãnh đạo TPHCM cũng giao các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành Kế hoạch chi tiết tiến độ (khả thi, phù hợp với thực tế) đảm bảo cụ thể các phần việc trong từng dự án.
Đối với các dự án có hạng mục giải phóng mặt bằng phải xác định cụ thể các mốc thời gian hoàn thành công tác này để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn cả năm đạt trên 95%. Việc này cần hoàn thành trước ngày 5/4.
Bên cạnh đó, rà soát hợp đồng đã ký, xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo hợp đồng, yêu cầu các nhà thầu thực hiện đúng quy định theo hợp đồng đã ký; tập trung tổ chức các giải pháp thi công, đảm bảo công tác giải ngân và hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã ký; trao đổi, đàm phán yêu cầu các nhà thầu thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung phụ lục hợp đồng đối với các gói thầu, dự án đẩy nhanh được tiến độ thi công.
Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các chủ đầu tư cùng chia sẻ trách nhiệm với thành phố trong giai đoạn khó khăn, khan hiếm về vật liệu, giá thành cao; chấp nhận giảm lợi nhuận, khẩn trương huy động vật liệu từ các nguồn khác nhau để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
Lãnh đạo thành phố giao Ban Quản lý đường sắt đô thị rà soát, tập trung giải quyết tất cả các phát sinh của dự án Metro 1, ưu tiên giải quyết các phát sinh hợp lý, đúng quy định để thanh toán cho các nhà thầu nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành dự án, tăng tỷ lệ giải ngân; đồng thời phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát tiến độ hoàn thành dự án, các khó khăn vướng mắc cần phải được tập trung tháo gỡ nhằm thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án.
Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND TPHCM đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trên cơ sở kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I/2024.
Trong đó, tuyên dương, khen thưởng các đơn vị (như quận Tân Bình, Quận 4, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp và huyện Cần Giờ) có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/3 đạt từ 15% trở lên và có số vốn giải ngân trên 50 tỷ đồng.
Phê bình Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị chưa nghiêm túc, chưa quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công quý I của đơn vị chưa đạt mục tiêu chung của thành phố.
Mặt khác, lãnh đạo thành phố cũng nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có kết quả giải ngân đến ngày 31/3 đạt thấp hơn mức giải ngân bình quân của thành phố.
Giao Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến đầu tư công.
Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng giao Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, bảo đảm kịp thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng.
Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường; khắc phục các trường hợp thiếu hụt nguồn cung trên địa bàn, tránh tình trạng lợi dụng thị trường có biến động về cung - cầu để đầu cơ, tăng giá, trục lợi.