Tháng 9/2024 sẽ hoàn thành cầu Nam Lý, Tp.Thủ Đức
Dự án cầu Nam Lý, Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào ngày 2/9/2024.
- 02-04-2024Liên tục nâng cấp, mở rộng thêm nhiều tuyến đường lớn, Đồng Nai đang tận dụng lợi thế sân bay Long Thành để thu hút đầu tư
- 02-04-2024Thông tin mới nhất về kế hoạch khởi công 4 dự án giao thông trọng điểm hơn 15.000 tỷ đồng tại Hà Nội
- 02-04-2024Vinaconex (VCG) sắp khởi công dự án khu công nghiệp trên 6.300 tỷ đồng ở huyện sắp lên quận tại Hà Nội
Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết dự án cầu Nam Lý, Tp.Thủ Đức đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện các đơn vị đang thi công kết cấu nhịp biên, tiếp tục hoàn thiện dự án. Chủ đầu tư và nhà thầu vẫn đang nắm vững tiến độ dự án. Dự kiến dự án xây dựng cầu Nam Lý sẽ thông xe vào tháng 9/2024, hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12/2024.
Cầu Nam Lý nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn. Vì vậy, đơn vị thi công vừa phải đảm bảo phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn ứ khi di chuyển qua dự án này.
Trước đó, ngày 30/10/2023, Ban Giao thông cùng các nhà thầu, tư vấn giám sát đã tổ chức hợp long nhịp chính đơn nguyên 1 cầu Nam Lý.
Công trình xây dựng cầu Nam Lý có tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây lắp là 423 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 403 tỷ đồng.
Công trình dài 750 m, trong đó phần cầu dài 449 m, rộng 20 m, đường dẫn rộng từ 30-37 m. Công trình khởi công ngày tháng 10/2016, đến tháng 3/2019 phải tạm dừng thi công vì không có mặt bằng để tiếp tục triển khai.
Tuy nhiên với sự chỉ đạo, hỗ trợ mạnh mẽ của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, cùng với sở, ngành Thành phố và sự đồng thuận của người dân, sau hơn 3 năm, ngày 25/3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tiếp tục thi công dự án cầu Nam Lý.
Cùng với cầu Nam Lý, Ban Giao thông thành phố cũng đang cùng các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm nhất các công trình ngay sau khi được bàn giao mặt bằng như: cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa (ở quận 7 và huyện Nhà Bè), cầu Tăng Long (thành phố Thủ Đức)…
Nhịp sống thị trường