Ngày 19-4, trao đổi với PLO, UBND quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, quận đã ban hành các Quyết định về chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm.
Cụ thể, tính đến ngày 17-4, quận Gò Vấp đã tiến hành chi trả cho 390/425 trường hợp (tỷ lệ 91,76%) với số tiền là 1.238,558 tỉ đồng. Hiện đã có 362/425 hộ đã bàn giao mặt bằng (tỷ lệ 85,18%).
UBND quận cũng đã chỉ đạo các đơn vị, UBND phường 5, 6, 7 phối hợp bàn giao mặt bằng bốn đợt vào các ngày 30-8-2023, 24-11-2023, 29-2-2024 và ngày 3-4-2024 với 352 trường hợp cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) để triển khai thi công.
Hiện nay Ban Giao thông đã tổ chức triển khai thi công 3 gói thầu xây lắp trên mặt bằng (chiều dài 1800 m/2455 m).
Nói về các hộ chưa bàn giao mặt bằng và phương án giải quyết, UBND quận Gò Vấp cho biết hiện các trường hợp còn lại chưa bàn giao vì chưa hoàn chỉnh thủ tục nhận tiền do vướng thủ tục kê khai di sản thừa kế, tranh chấp, thế chấp ngân hàng, ủy quyền, mất giấy tờ, không đồng ý... hoặc các phát sinh pháp lý liên quan về hồ sơ bồi thường.
Thời gian tới, quận đã chỉ đạo Ban Bồi thường phối hợp các đơn vị, UBND các phường 5, 7 tiếp tục vận động người dân bị ảnh hưởng trong dự án nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.
Về việc tái định cư cho người dân, quận Gò Vấp cho biết đã tổ chức đợt 1 công tác xét duyệt bố trí nền đất, căn hộ chung cư cho các hộ dân bị giải tỏa đủ điều kiện tái định cư. Để từ đó, quận ban hành Quyết định bố trí tái định cư nền đất và phối hợp Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng bàn giao nền đất cho các hộ dân được xét duyệt.
Theo ghi nhận của PLO ngày 19-4 tại tuyến đường Dương Quảng Hàm khu vực phường 5 và 6, nhiều hộ dân đang sửa chữa lại nhà cửa sau khi bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Các thiết bị phục vụ dự án như bê tông cốt thép, ống cống, dầm... đã được tập kết tại khu vực công trường. Các công nhân cũng đang tích cực thi công dưới cái nắng gay gắt.
Dưới đây là một số hình ảnh PV PLO ghi nhận tại dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm ngày 19-4:
Chị Dung Anh, một người dân sống ở đây chia sẻ: "Gia đình tôi bán cơm ở đây nhưng khi đường Dương Quảng Hàm mở rộng, tôi đã sớm bàn giao lại mặt bằng cho địa phương. Đường này trước đây rất kẹt xe, nếu được nâng cấp rộng rãi, thoáng mát thì người dân cũng thuận lợi kinh doanh hơn".
Ban Giao thông cho biết dự án nâng cấp đường Dương Quảng Hàm được khởi công từ tháng 8-2023. Thời gian dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Mặt đường sẽ được mở rộng lên 32 m với quy mô 6 làn xe.
"Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đảm bảo giao thông, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn quận Gò Vấp" – Ban Giao thông cho biết.