Thông báo kết luận nêu rõ: Sau khi nghe báo cáo của EVN và các đơn vị thành viên; ý kiến phát biểu của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN và các thành phần dự họp đã đánh giá về tình hình triển khai các nội dung công việc của ngành Điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương liên quan để đẩy nhanh tiến độ một số dự án truyền tải điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Đối với dự án Đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống
Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống là dự án cấp bách, được đầu tư xây dựng với mục đích nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Bắc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu phải hoàn thành, đóng điện trước ngày 30/5/2024. Để triển khai thực hiện dự án kịp thời, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh đối với dự án và các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 198/TB-UBND ngày 15/3/2024; theo chức năng nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn, tham mưu xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc đối với dự án.
Trong đó, UBND các huyện Quỳ Châu, Quế Phong tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng về tầm quan trọng của dự án để đồng thuận trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thi công xây dựng; khẩn trương vận động bàn giao toàn bộ mặt bằng vị trí móng cột và hành lang tuyến đối với dự án trước ngày 20/4/2024; trong trường hợp cần thiết xây dựng phương án và triển khai thực hiện việc bảo vệ thi công theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thi công dự án. Đồng thời, hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình có nhà ở, công trình trong hành lang tuyến trước ngày 18/4/2024; đối với các vị trí móng cột có rừng tự nhiên, hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 20/4/2024.
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quế Phong khẩn trương rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt đối với dự án (bóc tách từng nội dung, phân loại từng vấn đề cụ thể) để chủ động xây dựng phương án giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ đề ra. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án và các nội dung khác có liên quan đúng quy trình, quy định.
Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan thẩm định Phương án tạm sử dụng rừng để thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án theo hồ sơ đề xuất của chủ đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 25/4/2024. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT tổng hợp tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 18/4/2024.
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án; trong đó khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Phương án tạm sử dụng rừng để thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; hoàn thành trước ngày 20/4/2024. Đồng thời, chủ động phối hợp với các địa phương để tổ chức vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng nhận tiền và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vị trí móng cột và hành lang tuyến cho nhà thầu thi công xây dựng trước ngày 20/4/2024.
Đối với Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa
Đối với 2 dự án này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng dự án; kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền theo đúng quy định; 10 ngày báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện.
UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chủ động làm việc với Bộ NN&PTNT để có phương án xử lý đối với nội dung phát sinh về ranh giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án theo nội dung đề xuất của UBND tỉnh.
Đối với Dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối
Giao Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Quỳnh Lưu khẩn trương có ý kiến về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và hướng tuyến đường dây đấu nối gửi về Sở Công Thương trước ngày 19/4/2024, để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trước ngày 23/4/2024.
Giao Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Quỳnh Lưu khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/4/2024, để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo quy định.
Đối với các kiến nghị của tỉnh, về việc cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện: EVN sẽ có ý kiến đề xuất với Bộ Công Thương quan tâm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt chủ trương đầu tư cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện còn lại trên địa bàn tỉnh. Còn đối với kiến nghị quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư Đường dây 500kV đấu nối Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai: EVN sẽ kịp thời hỗ trợ việc đầu tư đường dây đấu nối đảm bảo tiến độ của dự án LNG Quỳnh Lập.Đối với việc cấp điện phục vụ phát triển khu công nghiệp: EVN sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành dự án Trạm biến áp 220kV Nam Cấm và đường dây nhánh rẽ trong Quý 2/2024 và dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn trong Quý 3/2024. |
Tác giả: H.L
Nguồn tin: nghean.gov.vn