Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chậm di dời lưới điện là một trong những nguyên nhân trì hoãn tiến độ thi công quốc lộ 13 thời gian qua.
Ông Nguyễn Thành Úy – Phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, trên địa bàn thành phố có 3 dự án trọng điểm cấp tỉnh là: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, dự án đường Vành đai 3 và cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm.
Tiến độ giải ngân bồi thường trên quốc lộ 13 hiện đạt hơn 90%. Tổng số kinh phí phải chi còn lại là 349 tỷ đồng cho 43 hộ trên địa bàn Thuận An.
Trong đó, đoạn qua phường Vĩnh Phú còn 225 tỷ đồng, đoạn qua Bình Hòa là 38 tỷ đồng, đoạn 3 qua Thuận Giao còn 85 tỷ đồng.
Thuận An đang giải quyết cho khoảng 10 trường hợp là các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng.
Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến pháp lý trong công tác bồi thường và đơn giá hỗ trợ đền bù. TP.Thuận An đặt quyết tâm sớm hoàn tất chi trả bồi thường để thực hiện di dời lưới điện, thi công quốc lộ 13.
"TP.Thuận An cam kết với UBND tỉnh, đến ngày 10/5 sẽ khởi công di dời lưới điện đoạn qua phường Thuận Giao và Bình Hòa, đoạn qua phường Vĩnh Phú sẽ thi công trong tháng 7", ông Úy nói.
Với dự án đường Vành đai 3 qua Bình Dương, tổng số vốn Trung ương và tỉnh giao cho công tác đền bù giải tỏa ở Thuận An là 4.893 tỷ đồng. Thành phố đã cơ bản giải ngân 3.900 tỷ đồng, đạt 80%.
Đường Vành đai 3 cũng đang gặp vướng mắc liên quan đến khiếu nại của công dân về việc tái định cư. Tổng dự án có 776 hộ ảnh hưởng, trong đó có 205 hộ thuộc diện tái định cư.
TP.Thuận An đang xây dựng đơn giá các khu tái định cư, tháo gỡ vướng mắc thủ tục trong công tác bồi thường để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Tiến độ triển khai cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm hiện nay đang thực hiện tốt.
TP.Thuận An đang làm công tác tái định cư để giải quyết cho 1 hộ dân còn lại. Thành phố đã xây dựng giá bồi thường, bố trí lô và sẽ vận động bàn giao mặt bằng trong tháng 6.