Dự án đường và cầu ĐH7 trị giá gần 150 tỉ đồng, bắc qua sông Vĩnh Điện (thuộc P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), do Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư và xây dựng TX.Điện Bàn làm chủ đầu tư, khởi công tháng 3.2021, dự kiến hoàn thành đầu năm 2023. Tuy nhiên, hiện hạng mục cầu đã hợp long nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do còn chờ đường dẫn ở hai bờ.
Anh Đinh Công Trữ (24 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc) cho biết đây là tuyến đường huyết mạch của P.Điện Ngọc nên mỗi ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại. Do cầu ĐH7 bắc qua sông Vĩnh Điện chậm hoàn thành đưa vào sử dụng nên hằng ngày nhiều công nhân, học sinh phải bất chấp nguy hiểm đi qua cây cầu sắt đã xuống cấp nằm song song. "Hiện đường dẫn phía P.Điện Thắng Bắc vẫn chưa thể thi công. Nghe đâu nguyên nhân là do vướng mặt bằng một số hộ dân. Tuy nhiên, dù nguyên nhân nào đi chăng nữa người dân cũng mong chính quyền sớm giải quyết thỏa đáng để sớm đưa dự án vào sử dụng", anh Trữ nói.
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
Ông Trần Văn Quang, Chủ tịch UBND P.Điện Thắng Bắc, cho biết đường dẫn lên cầu ĐH7 đoạn qua địa bàn phường chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng. "Hiện một số hộ dân trên địa bàn chưa đồng thuận vì không chấp nhận giá đền bù, thời gian qua chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu cũng như nói rõ tầm quan trọng của dự án này. Riêng chủ trương đền bù như thế nào thì theo giá của nhà nước, nên không thể nói thấp hay cao ở đây được", ông Quang nói.
Đại diện BQL dự án đầu tư và xây dựng TX.Điện Bàn cho biết điểm vướng mặt bằng nằm chính ở đoạn đầu và cuối dự án. Hiện các hồ sơ liên quan công tác giải phóng mặt bằng đều đã hoàn thành và chỉ chờ người dân đồng ý nhận tiền. Địa phương cũng đã bố trí khu vực tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với các bên liên quan để triển khai việc đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng việc vướng mặt bằng khiến dự án bị kéo dài. Ngoài ra, UBND TX.Điện Bàn đã đi kiểm tra và đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương đưa ra các giải pháp và đề xuất nhằm giải quyết vướng mắc để bảo đảm tiến độ thi công.
Liên quan vấn đề này, mới đây UBND TX.Điện Bàn đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị điều chỉnh dự án đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện. Cụ thể, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án kéo dài thêm một năm. Nguyên nhân UBND TX.Điện Bàn đưa ra là do một số hộ dân bị ảnh hưởng, chủ yếu đất ở, không thống nhất việc nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Đây đều là những hộ dân nằm tại vị trí trọng yếu của dự án, ảnh hưởng việc triển khai thi công. Ngoài ra, giá vật tư và vật liệu phục vụ thi công dự án lại tăng cao cùng với thời điểm triển khai dự án trong đợt dịch Covid-19 nên công tác triển khai dự án không thuận lợi và ảnh hưởng tiến độ đầu tư.