Hiện trạng cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Phú Yên sau hơn 1 năm thi công
Cao tốc thành phần Chí Thạnh - Vân Phong dài khoảng 48 km, đi qua 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên với tổng mức đầu tư hơn 10.700 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 7 (thuộc Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 1/1/202, hoàn thành vào quý IV năm 2025. Điểm đầu của dự án tại thị trấn Chí Thạnh (Tuy An), điểm cuối tại hầm đèo Đèo Cả.
Dự án gồm có 1 hầm đường bộ Tuy An và 5 nút giao liên thông (nút giao nút giao Chí Thạnh; nút giao Nguyễn Hữu Thọ; nút giao Quốc lộ 29, nút giao Hòa Tâm và nút giao với Quốc lộ 1 tại Km48+05)
Hiện nay, trên toàn tuyến dự án, các nhà thầu đang triển khai 45 mũi thi công, 702 đầu máy móc thiết bị và khoảng 1.660 cán bộ, kỹ sư, tư vấn giám sát, công nhân thi công để đáp ứng tiến độ đã đề ra.
Các công nhân thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ.
Đến nay, một số công trình đường công vụ, cầu, cống,.. đang vượt tiến độ so với hợp đồng.
Hầm đường bộ Tuy An dài hơn 1km. Đây là hạng mục công trình có khối lượng thi công lớn nên đội ngũ chỉ huy kỹ thuật đang tập trung cao độ để thi công.
"Địa chất của hầm rất phức tạp, đất bên trong hầm chủ yếu là đất sét, nhiều chỗ xuất hiện cát và nước gây sạt lở, tuy nhiên hiện nay nhà thầu đã xử lý xong những khu vực địa chất yếu và cơ bản đáp ứng tiến độ của chủ đầu tư" – ông Vũ Tiến Trung - Chỉ huy trưởng thuộc Tổng công ty xây dựng Lũng Lô - đơn vi thi công hầm đường bộ Tuy An nói.
Theo chủ đầu tư, tính đến ngày 22/4, địa phương đã bàn giao 47,57 km mặt bằng, đạt 99,00%, tuy nhiên thực tế nhà thầu tiếp cận để thi công được khoảng 47,19 km. Nguyên nhân chủ yếu do công tác giao nền xây dựng tái định cư chưa hoàn thành.
Tại một số đoạn qua Núi Hóc Dung và Cây Tra thi công gặp đá mồ côi, đá tảng lăn và đường điện cao thế … gây nguy hiểm trong quá trình thi công nên phải điều chỉnh biện pháp thi công, đào nền đường phá đá theo kiến nghị của ngành điện nhằm đảm bảo an toàn tuyết đối thi công.
Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư chậm nhất đến hết ngày 27/4/2024