Ghi nhận của phóng viên tại công trình thi công cầu Đại Ngãi 2 (thuộc địa bàn ấp An phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) vào những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng trăm công nhân trong bộ đồ bảo hộ vẫn miệt mài làm việc, bất chấp nắng nóng oi bức.
Anh Nguyễn Hồng Sơn, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn chia sẻ: "So với những năm trước, năm nay nắng ở miền Tây khắc nghiệt hơn nhưng chúng tôi cũng đã quen với nắng gió như thế này nên cảm thấy rất bình thường. Anh em chúng tôi bây giờ đều động viên nhau cùng vượt nắng, thắng gió vì công trình mà thôi".
Công nhân làm việc dưới cái nắng gay gắt. |
Anh Trần Phong Vũ, Chỉ huy trưởng thi công công trình thuộc Công ty CP đầu tư xây dựng Trường Sơn cho biết, cầu Đại Ngãi 2 (dự án cầu Đại Ngãi) có 4 đơn vị thi công với thời gian thi công là 740 ngày. Cầu Đại Ngãi 2 có 15 trụ, hiện nay các nhà thầu đã khoan xong 15 trụ, đã đổ được một số bệ và đang tiếp tục đổ các bệ còn lại, một số đơn vị đã đổ được một số thân hoàn chỉnh.
"Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng anh em vẫn động viên nhau bám công trình để hoàn thành các phần việc để sớm đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ. Các nhà thầu chúng tôi đã cam kết sẽ hoàn thành cầu vào 30/4/2025 đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước", anh Vũ chia sẻ.
Anh Trần Phong Vũ trên công trình. |
Ông Cao Văn Giáp, phụ trách thi công cầu Đại Ngãi 2 (phía bờ thuộc xã Long Đức, huyện Long Phú) thông tin: "Đơn vị thi công 6 trụ, 1 mố. Hiện tại đã khoan xong 6 trụ, đổ 2 bệ hoàn chỉnh, 1 bệ đã đổ xong một phần, chuẩn bị đổ bê tông trụ còn lại và đã đổ được 2 thân hoàn chỉnh. Công nhân của chúng tôi chia làm 3 ca 4 kíp, bất chấp nắng nóng, anh em vẫn có mặt trên công trường trong những ngày nghỉ lễ này. Tất cả đều tập trung vào làm việc để công trình sớm hoàn thành đúng tiến độ".
Mặc cho nắng, gió, hàng trăm kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng cầu Đại Ngãi 2 trong những ngày tháng 4 này vẫn khẩn trương, sôi nổi để hoàn thành công trình đúng tiến độ đã cam kết, sớm mang lại niềm vui cho người dân …
Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 – Bộ GT&VT làm chủ đầu tư.
Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 15,14km, điểm đầu giao với Quốc lộ 54, thuộc địa phận xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; điểm cuối giao với Quốc lộ Nam sông Hậu, thuộc địa phận xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Công nhân trong bộ đồ bảo hộ vẫn miệt mài làm việc, bất chấp nắng nóng. |
Dự án gồm 2 công trình cầu chính. Cầu Đại Ngãi 1 nối tỉnh Trà Vinh với huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Cầu Đại Ngãi 2 nối huyện Cù Lao Dung và huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Dự án sẽ được đầu tư hoàn chỉnh với 4 làn xe, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 gồm 2 làn xe với bề rộng mặt cắt ngang 12m, vận tốc thiết kế 80km/h.
Các nhà thầu cam kết đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra. |
Dự án cầu Đại Ngãi là niềm mong ước của người dân các tỉnh ven biển khu vực ĐBSCL. Sau khi công trình hoàn thành sẽ xóa toàn bộ các điểm phà vượt sông đi qua các tỉnh ven biển ĐBSCL từ Cà Mau đến TP.HCM, nối thông toàn tuyến QL60 nâng cao năng lực vận tải cho khu vực.
Công nhân thi công "3 ca 4 kíp" để dự án hoàn thành đúng tiến độ. |