Sáng 22/4, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án Đường dây 500kV mạch 3 (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).
Tham gia cùng đoàn còn có ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Kha Văn Tám - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch liên tịch giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động thi đua trên công trường Dự án đường dây 500KV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
Đoàn công tác đã nghe báo cáo quá trình thi công, tiến độ công trường. Sau 52 ngày phát động phong trào thi đua cấp Tổng Liên đoàn với chủ đề "5 nhất", đến nay, dự án đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến tại 1.177/1.177 vị trí (100%); hoàn thành đúc móng được 512/1.177 vị trí; đã bàn giao 221/1.177 vị trí cột thép; hoàn thành lắp dựng 79/1.177 cột thép; đang lắp dựng 62/1.177 cột thép.
Ghi nhận những nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chung sức chung lòng của các tổ, đội công nhân, lãnh đạo các đơn vị yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân cần tiếp tục thi đua với quyết tâm hoàn thành dự án trong tháng 6/2024.
Hơn 2 tháng gấp rút để về đích, trong điều kiện thời tiết đang bắt đầu vào mùa nắng nóng, mưa bão bất thường, các đơn vị thi công cần triển khai đồng bộ các hạng mục trên công trường, động viên và chăm lo cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công công trình.
Dự án đường dây 500kV đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 82,33km. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã vận động bàn giao được toàn bộ 202/202 vị trí móng cọc cho chủ đầu tư triển khai thi công.
Tại hiện trường thi công vị trí cột 355 gói 37 (xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tuyến đường dây 500kV mạch 3 tuyến Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao 3 phần quà cho 3 đơn vị (Ban Chỉ đạo dự án Quảng Trạch – Quỳnh Lưu thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Ban Tiền phương số 4 - Ban Quản lý dự án các Công trình Điện miền Bắc và Nhà thầu xây lắp Công ty Sông Đà 11), mỗi phần quà trị giá 70 triệu đồng.
Cũng tại chương trình, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc cũng đã trao tặng công nhân thi công tại hiện trường những phần quà thiết thực.
Đón nhận sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể, chính quyền các cấp, đội ngũ công nhân, kỹ sư, người lao động tại hiện trường bày tỏ sự biết ơn, phấn khởi và hứa sẽ hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là dự án cấp bách, quan trọng đối với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động thi đua "5 nhất" - 120 ngày đêm về đích (từ 1/3/2024 đến 30/6/2024).
Nội dung chủ đề 5 nhất gồm: Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn - Tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất; Chăm lo đời sống tốt nhất.
Theo đó, các mục tiêu thi đua cụ thể: Hoàn thành thi công đúc móng ngày 30/3/2024; Hoàn thành thi công lắp dựng cột ngày 30/4/2024; Hoàn thành thi công kéo dây ngày 28/6/2024; Hoàn thành nghiệm thu và đóng điện ngày 30/6/2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.