(QNO) - Ngày 19/4, ông Nguyễn Văn Thường – Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã yêu cầu Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục kè sông Bến Ván và kè Tam Hải thuộc Dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành.
Ngày 20/2/2022, chủ đầu tư đã bàn giao 100% mặt bằng thi công hạng mục kè sông Bến Ván thuộc phạm vi đảm nhận của Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông (Công ty 873). Trong quá trình thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần tổ chức họp nhằm tháo gỡ các vướng mắc hỗ trợ Công ty CP 873 để đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đôn đốc đơn vị tập trung thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình.
Tuy nhiên, tình hình triển khai thi công của Công ty 873 vẫn không chuyển biến tích cực và các nội dung chỉ đạo, đôn đốc đều không được quan tâm, thực hiện đáp ứng yêu cầu.
Sau đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tiếp tục tổ chức các họp để tìm cách đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng tình hình thi công tiếp tục không có chuyển biến tích cực như cam kết.
Gần nhất, ngày 15/4/2024, ông Lục Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty 873 tiếp tục đăng ký làm việc và cam kết thể hiện sự quyết tâm thi công hoàn thành công trình kè sông Bến Ván và kè Tam Hải thuộc Dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành.
Cụ thể, đối với kè sông Bến Ván: ngày 18/4/2024 triển khai thi công đồng loạt các hạng mục công trình. Ngày 18/4/2024 bắt đầu thi công bê tông tường đỉnh, hoàn thành trước ngày 30/4/2024; ngày 18/4/2024 thi công đắp cát và đất nền đường, hoàn thành bê tông mặt đường trước ngày 25/5/2024. Gia cố đá hộc trước kè ngày 30/4/2024, hoàn thành trước 15/5/2024. Về hạng mục lan can, tư vấn giám sát kiểm tra, xác nhận đơn vị đang sản xuất lan can trước ngày 30/4/2024, hoàn thành lắp đặt trước ngày 30/5/2024 và hoàn thành các công việc khác đảm bảo trước 30/6/2024.
Đối với hạng mục kè thôn 3, thôn 4 xã Tam Hải sẽ huy động sà lan, búa đóng cọc SW về công trường trước 18/4/2024. Triển khai đóng cọc SW từ ngày 25/4/2024 trên phần mặt bằng đã được bàn giao, thi công công đắp cát, đắp đất nền đường phần đã đóng cọc SW từ ngày 5/5/2024. Triển khai thi công bê tông tường đỉnh phần cọc SW đã đóng từ ngày 30/4/2024. Tích cực phối hợp và triển khai thi công đảm bảo hoàn thành toàn bộ công việc trên tuyến kè trước 30/6/2024.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh yêu cầu Công ty 873 nghiêm túc, tôn trọng các cam kết đối với chủ đầu tư, khẩn trương triển khai thi công các hạng mục trên công trường. Đến ngày 30/4/2024, nếu Công ty 873 tiếp tục không thực hiện đúng các cam kết thì được xem là vi phạm không hoàn thành hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ lập thủ tục chấm dứt hợp đồng, đồng thời, làm các thủ tục thủ tục xử phạt theo các điều khoản trong Hợp đồng 363/2021/HĐ-TCXD ngày 2/12/2021.
Và đăng tải thông tin vi phạm theo quy định hiện hành, gửi thông báo đến Sở KH-ĐT Quảng Nam, Bộ KH-ĐT để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Đồng thời, yêu cầu Công ty CP Kỹ thuật môi trường và XD - CEEN tích cực bám sát hiện trường, theo dõi sát sao tình hình thực hiện của Công ty 873, báo cáo kịp thời tình hình thi công hằng ngày để chỉ đạo xử lý.
Đến ngày 30/4/2024, nếu Công ty 873 tiếp tục chậm trễ, không thực hiện cam kết nêu trên, tư vấn giám sát kiểm tra chốt khối lượng hiện trường, căn cứ vào hợp đồng 363/2021/HĐ-TCXD ngày 2/12/2021 báo cáo tham mưu, đề xuất bằng văn bản để làm cơ sở phạt hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, chuyển giao phần khối lượng còn lại cho thành viên trong liên danh thực hiện.