Hình hài nút giao lớn nhất TPHCM 3.400 tỉ đồng dần lộ diện Duy Anh | 16/04/2024 14:46 Báo lỗi cho Soha Theo kế hoạch, hạng mục cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống thuộc dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức) sẽ hoàn thành trong năm 2024 và hoàn thành toàn dự án vào tháng 4/2025. Ký ức của người lính Điện Biên: Gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng Bệnh viện gần 1.900 tỷ đồng ở TPHCM có sân bay trực thăng cấp cứu dần lộ diện Lật xe tải trên đèo Lò Xo, 2 người chết kẹt trong cabin Nút giao An Phú là công trình trọng điểm của TPHCM được xây dựng với quy mô 3 tầng, gồm hầm chui, cầu vượt trên cao nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các trục đường lớn. Công trình này có mức đầu tư đến 3.400 tỉ đồng và được đánh giá là nút giao hiện đại bậc nhất TPHCM. Sau hơn một năm khởi công, hai hạng mục thuộc dự án nút giao An Phú là cầu Bà Dạt và cầu Giồng Ông Tố đã thành hình, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Hầm chui nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống hiện đạt 65% khối lượng, đã hoàn thành một số đốt hầm hở và đang tiếp tục thi công các đốt hầm hở còn lại. Hiện chủ đầu tư đang cải tạo đường Mai Chí Thọ kết nối vào đường D1 để phục vụ tổ chức giao thông trước khi thi công các đốt hầm kín. Các công nhân làm việc hết năng suất để sớm đưa dự án vào hoạt động. Nút giao An Phú luôn có mật độ phương tiện, đặc biệt là xe container, lưu thông rất lớn, việc xây dựng nút giao 3 tầng được chú trọng đẩy nhanh để hoàn thành toàn dự án vào tháng 4/2025. Hiện tổng khối lượng hạng mục hầm chui đạt 50%. Trong đó, hầm chui Mai Chí Thọ băng qua đường Đồng Văn Cống (HC1-01) đạt 65%, hầm chui tại nút giao An Phú (HC1-02) đạt 45%. Theo chủ đầu tư dự án, đơn vị tư vấn và chủ đầu đang nghiên cứu lên phương án đóng nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống trong 4 tháng để thi công đồng bộ hầm chui và cầu vượt tại đây để rút ngắn tiến độ dự án. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), nút giao An Phú được khởi công cuối năm 2022 dự kiến hoàn thành dịp 30/4/2025. Ông Lê Minh Hoàng - người nói có khả năng "cầu mưa" cho TP HCM - nhận sai Theo Tiền Phong Copy link Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/hinh-hai-nut-giao-lon-nhat-tphcm-3400-ti-dong-dan-lo-dien-post1629327.tpo Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha Tags chủ đầu tư đơn vị tư vấn tiến độ dự án dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng