MỚI NHẤT!
21-04-2024 - 08:55 AM |
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m, điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa), điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình). Trong ảnh là điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục
Đây là đoạn tuyến cuối để khép kín tuyến Vành đai 1 của TP Hà Nội. Tuyến đường hoàn thành góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường La Thành, giúp kết nối giao thông với vùng lõi trung tâm Thủ đô thuận lợi
Dự án đường Vành đai 1 được cắm mốc giới từ năm 1999. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa thể thực hiện, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng
Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 7.211 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2024. Tuy nhiên, lũy kế giải ngân đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỉ đồng
UBND TP Hà Nội đã nhiều lần họp chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan chức năng phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2023
Theo báo cáo của UBND quận Đống Đa, quận đã hoàn thành điều tra, xác nhận nguồn gốc đất toàn bộ 658 trường hợp thuộc địa bàn 4 phường (Cát Linh, Láng Hạ, Láng Thượng, Ô Chợ Dừa)
Dự kiến trong tháng 4-2024, quận Đống Đa sẽ cưỡng chế thu hồi 1.901/48.062 m2 đất của Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Cầu. Đồng thời, quận tiếp tục thẩm tra, công khai dự thảo phương án và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với 470 phương án còn lại
Còn tại quận Ba Đình, tổng số trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận dự kiến 1.337 trường hợp (1.316 hộ dân và 21 tổ chức). Hiện quận đã thực hiện công tác đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất được 1.327/1.337 trường hợp, xác nhận nguồn gốc đất 1.266/1.327 trường hợp. Trong ảnh là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh
Theo ghi nhận, công tác giải phóng mặt bằng của dự án vành đai 1 mới chỉ thực hiện được một phần tại nút giao Thái Hà - Đê La Thành và khu vực điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu - Hào Nam
Sâu bên trong các ngõ ngách nhỏ dọc đường Đê La Thành (khu vực dự án đi qua) là các nhà dân xập xệ, nhiều năm không được tu sửa nên đã xuống cấp nghiêm trọng
Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã có buổi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, qua đó đánh giá so với lần kiểm tra trước, việc triển khai dự án đã có nhiều chuyển biến, giải phóng mặt bằng đã đạt được một số diện tích
Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, một số nội dung vẫn còn tồn tại
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng xong cần bàn giao ngay cho chủ đầu tư để triển khai thi công theo hình thức cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu thi công đến đó
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu cần tiếp tục khẩn trương đo đạc, kiểm đếm, cố gắng hoàn thành phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng còn lại trong tháng 4-2024. Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng, sớm trình UBND thành phố các quyết định bàn giao nhà tái định cư, ưu tiên cho dự án này
Theo Hữu Hưng
Người lao động
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: doanhnghiep@admicro.vn
© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.