Chiều 12-4, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Lương Định Của và nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức.
Báo cáo tiến độ thực hiện tại dự án Nâng cấp đường Lương Định Của, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM Lương Minh Phúc cho biết, dự án dài 2.458,7m, rộng 30m, có tổng mức đầu tư 827 tỷ đồng. Hiện dự án còn một số đoạn chưa triển khai thi công được do vướng mặt bằng.
Ban kiến nghị UBND TP Thủ Đức hỗ trợ giải quyết dứt điểm công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công đối với Khu đô thị phát triển An Phú (88 ha) và các hộ dân trong quý 3-2024.
Sau khi nghe kiến nghị của chủ đầu tư và đơn vị thi công, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu Chủ tịch UBND TP Thủ Đức khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý trình hồ sơ để UBND TPHCM xử lý, chậm nhất đến ngày 30-4-2024 phải giải quyết xong các vướng mắc về mặt bằng của dự án này. Song song với việc bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư phối hợp các đơn vị thi công lên phương án thi công chi tiết, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành dự án sớm nhất có thể.
Tại dự án xây dựng nút giao thông An Phú, việc thi công các hạng mục đều nằm trong tiến độ kiểm soát. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu của Thủ tướng - chủ đầu tư kiến nghị UBND TP và các cơ quan liên quan xem xét, hỗ trợ dự án trong việc sớm di dời cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, nước, cáp viễn thông và bàn giao mặt bằng thi công. Đặc biệt phương án tổ chức giao thông an toàn để triển khai thi công các hạng mục chính.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu Sở GTVT phối hợp các đơn vị liên quan họp bàn phương án tổ chức, điều tiết giao thông và thi công phải nhịp nhàng, làm sao các phương án phải thông suốt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng giao thông khi "khóa" một số làn đường để thi công. UBND TP Thủ Đức khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về các mặt bằng còn vướng trình UBND TPHCM sớm nhất.