Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục kè sông Bến Ván và kè Tam Hải thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành.
Theo Ban Giao thông, ngày 2/12/2021, đơn vị ký kết với Liên danh Công ty cổ phần Đạt Phương, Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông và Công ty TNHH xây dựng Phú Vinh về việc thi công xây dựng kè sông Bến Ván và kè Tam Hải thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành.
Công trình khởi công ngày 20/2/2022, hoàn thành theo hợp đồng ngày 14/8/2023; gia hạn hoàn thành đến ngày 30/6/2024 (theo chủ trương của UBND tỉnh).
Ngày 20/2/2022, chủ đầu tư đã bàn giao 100% mặt bằng thi công hạng mục kè sông Bến Ván thuộc phạm vi đảm nhận của Công ty 873.
Ban Giao thông đã nhiều lần tổ chức họp nhằm tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ Công ty 873 để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, tình hình triển khai thi công của Công ty 873 vẫn không chuyển biến tích cực và các nội dung chỉ đạo, đôn đốc đều không được quan tâm, thực hiện đáp ứng yêu cầu.
Đơn cử, ngày 12/5/2023, tại buổi làm việc, Công ty 873 cam kết đến ngày 30/5/2023 hoàn thành 70m tường chắn phần đã đắp mặt bằng thi công; ngày 15/5/2023 tiếp tục triển khai đóng cọc 35x35 để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ công trình... Đồng thời, thống nhất sau ngày 30/5/2023, nếu Công ty 873 không hoàn thành các nội dung cam kết khối lượng nêu trên thì doanh nghiệp này cam kết bàn giao khối lượng còn lại cho các thành viên trong liên danh thực hiện và thực hiện điều khoản xử phạt theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.
Tuy nhiên, sau cuộc họp, Công ty 873 vẫn tiếp tục thi công cầm chừng, không cung cấp đủ vật tư để công trường triển khai thi công.
Trước tình hình trên, Ban Giao thông Công ty 873 yêu cầu nhà thầu nghiêm túc, tôn trọng các cam kết đối với chủ đầu tư; khẩn trương triển khai thi công các hạng mục trên công trường.
"Đến ngày 30/4/2024, căn cứ tình hình thực tế thi công, nếu Công ty 873 tiếp tục không thực hiện đúng các cam kết thì được xem là vi phạm không hoàn thành hợp đồng, chủ đầu tư sẽ lập thủ tục chấm dứt hợp đồng.
Đồng thời, làm các thủ tục xử phạt theo Điều 8.7 ĐKC và Khoản 8.7&14.15(b) ĐKCT của hợp đồng 363/2021/HĐ-TCXD ngày 02/12/2021 và đăng tải thông tin vi phạm theo quy định hiện hành, gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia", Ban Giao thông nhấn mạnh.