PHẤN ĐẤU CƠ BẢN HOÀN THÀNH DỰ ÁN VÀO 30.4.2025
Sáng 29.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tình hình thi công dự án Vân Phong - Nha Trang thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.
Dự án dài hơn 83 km đi qua tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư 11.808 tỉ đồng; khởi công tháng 1.2023, dự kiến hoàn thành tháng 12.2025.
Tính đến nay công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cơ bản đáp ứng yêu cầu, tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao 83,03 km/83,35 km, đạt 99,7%, chỉ còn khoảng 0,32 km tuyến chính; đã hoàn thành 6/6 khu tái định cư, bàn giao cho 203/203 hộ dân. Tuy nhiên, việc di dời hạ tầng thiết yếu như công trình điện còn nhiều khó khăn, các cơ quan và tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực tháo gỡ.
Theo báo cáo của Bộ GTVT, Ban quản lý dự án 7, các nhà thầu của dự án đều là các nhà thầu mạnh, chuyên nghiệp, đã chủ động tìm kiếm, xử lý vướng mắc về nguồn vật liệu thi công ngay, tránh được việc khan hiếm, ép giá. Đồng thời, nhà thầu chủ động tập trung thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ 3 ca, 4 kíp trong mùa khô, do vậy sản lượng của dự án đến nay vượt so với kế hoạch hợp đồng khoảng 5%.
Biểu dương các đơn vị, Thủ tướng yêu cầu lấy mốc 30.4.2025 cơ bản hoàn thành dự án để điều chỉnh rút ngắn tiến độ; tiếp tục phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "tăng ca, tăng kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên tết".
Về các vướng mắc GPMB, Thủ tướng yêu cầu địa phương và Tập đoàn Điện lực VN (EVN) khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm. EVN cần điều chuyển trang thiết bị từ các dự án khác cho việc di dời công trình điện phục vụ dự án này, không để "chờ" thiết bị.
Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh Khánh Hòa giải quyết vấn đề GPMB, xây dựng lại tiến độ. Về phía Khánh Hòa, lãnh đạo tỉnh cam kết với Thủ tướng Chính phủ quyết tâm giải quyết xong GPMB trong tháng 5.
Sáng cùng ngày, đoàn công tác di chuyển tới vị trí nút giao giữa dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài 117,5 km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7 km) và Đắk Lắk (khoảng 84,8 km) với quy mô 4 làn xe, chia làm 3 dự án thành phần, tương ứng 3 đoạn. Theo tiến độ dự kiến, dự án cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.
Thủ tướng nhấn mạnh dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có ý nghĩa quan trọng, kết nối 2 vùng Tây nguyên và Nam Trung bộ; công trình hoàn thành sớm ngày nào người dân sớm hưởng lợi ngày đó; Tây nguyên - Nam Trung bộ có thêm điều kiện phát triển ngày đó. Thủ tướng yêu cầu 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk GPMB nhanh, khuyến khích tái định cư tại chỗ và có thể bố trí nơi ở tạm, bảo đảm người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.
THÔNG TOÀN TUYẾN TP.HCM ĐẾN QUẢNG NGÃI VÀO NĂM 2025
Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã kiểm tra tiến độ thi công một số dự án trọng điểm tại tỉnh Phú Yên và Bình Định. Thăm hỏi cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường hầm đường bộ Tuy An, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị và tỉnh Phú Yên tiếp tục phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.
Trong đó, xử lý hiệu quả các đoạn, điểm có nền đất yếu; hoàn tất thủ tục chuyển đổi đất rừng, di dời công trình kỹ thuật để giao mặt bằng cho các đơn vị thi công; tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thi công cầu Đà Rằng và thay đổi biện pháp kỹ thuật thông hầm Tuy An trước thời hạn; nghiên cứu mở, xây dựng các nút giao nhằm tạo không gian phát triển mới, song phải có cảnh quan kiến trúc đẹp, là điểm nhấn về du lịch.
Thủ tướng nhất trí xem xét đề xuất của nhà đầu tư là Tập đoàn Đèo Cả về việc bổ sung các hạng mục kỹ thuật trong các hầm đường bộ; xây dựng các hầm đường bộ phải là hầm đôi để đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức quản lý, vận hành giao thông thông minh; xây dựng các trạm dừng nghỉ và công trình phụ trợ đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí đường bộ cao tốc mà Bộ GTVT vừa ban hành.
Kết thúc chuyến công tác, Thủ tướng cũng kiểm tra tình hình triển khai tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70,1 km đi qua 6 huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Định. Dự án có tổng mức đầu tư 12.400 tỉ đồng, khởi công tháng 1.2023, dự kiến hoàn thành ngày 30.9.2025.
Báo cáo với Thủ tướng, Ban quản lý dự án cho biết công tác GPMB của dự án đã hoàn thành; tỉnh đã xây dựng 24 khu tái định cư để đón 582 hộ dân vào ở. Hiện việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là các đường điện, chậm hơn do tính chất kỹ thuật. Các nhà thầu đã huy động 103 mũi thi công đồng loạt trên toàn bộ tuyến đường; lũy kế sản lượng đạt 30,82% giá trị hợp đồng, nhanh 0,28% so với tiến độ dự kiến.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan hoàn thành sớm việc GPMB, sớm giải quyết một số vị trí đang còn vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công. Bộ TN-MT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên.
Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan cùng nỗ lực để cố gắng đến 30.4.2025, chậm nhất là 30.6.2025 hoàn thành dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn, góp phần thông tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới TP.HCM trong năm 2025, với tinh thần "tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc," "tất cả vì miền Nam ruột thịt".
Theo quy hoạch toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến TT.Năm Căn (Cà Mau) dài 2.064 km, hiện đã hoàn thành, đang khai thác 1.226 km. Toàn tuyến còn 4 đoạn tuyến đang triển khai với tổng chiều dài 838 km gồm: Pháp Vân - Lạng Sơn nối Hà Nội đi Lạng Sơn dài 110 km; Bãi Vọt - Cam Lộ nối Hà Tĩnh và Quảng Trị dài 267 km; Quảng Ngãi - Khánh Hòa nối các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, dài 351 km; Cần Thơ - Cà Mau dài 110 km.