Người dân huyện Tân Kỳ không khỏi phấn khởi khi được Nhà nước đầu tư thực hiện dự án lưới điện 110kV, nhằm cải thiện chất lượng điện lưới Quốc gia. Chỉ trong thời gian ngắn của năm 2020, dự án đã cơ bản hoàn thành, khu vực đặt trạm biến áp đã được xây dựng trên diện tích đất của xã Kỳ Tân, giáp với thị trấn Lạt.
Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm, dự án vẫn chưa đưa vào vận hành, khiến người dân Tân Kỳ mong mỏi năm này qua năm khác. Theo quan sát của chúng tôi cho thấy, mặc dù hạ tầng khu vực xây dựng trạm biến áp 110kV đã có, nhưng chưa được lắp đặt trạm biến áp, trong khi đường dây điện đã được kết nối từ huyện Đô Lương lên.
Ông Vi Văn Quang - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Kỳ cho biết, nguyên nhân chưa vận hành dự án đường lưới điện 110kV Tân Kỳ là do còn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng tại một số điểm trên địa bàn huyện Đô Lương. Về vấn đề này, UBND tỉnh đã có kết luận sau khi làm việc với huyện Đô Lương.
Trước đó, ngày 7/3/2024, UBND tỉnh đã có Thông báo số 169/TB của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về kết luận tại buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên để nghe về tiến độ và giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh; trong đó có dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ.
Theo kết luận trên, thì đối với vị trí cột số 17 của dự án điện lưới 110kV Tân Kỳ, UBND huyện Đô Lương chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị liên quan thống nhất phương án, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trước ngày 1/11/2024.
Đối với đoạn tuyến từ vị trí cột thứ 33 đến vị trí cột thứ 37, giao UBND huyện Đô Lương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu vi chỉnh một số vị trí cột, điều chỉnh giải pháp thiết kế, nâng chiều cao tĩnh không để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến dự án trồng cây gỗ dổi kết hợp giáo dục trải nghiệm và du lịch sinh thái tại xã Văn Sơn, Thịnh Sơn và các công trình khác liên quan. Hoàn thành trước ngày 12/3/2024.
Đối với đoạn tuyến từ vị trí cột số 42 đến vị trí cột số 44; đoạn tuyến từ vị trí cột số 76 đến vị trí cột số 79, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo đơn vị liên quan kịp thời hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng quy định trình các Sở: Tài nguyên - Môi trường; Nông nghiệp - Phát triển nông thôn thẩm định, hoàn thành trước ngày 13/3/2024.
Sau khi có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, UBND huyện Đô Lương và Tân Kỳ kịp thời thực hiện các thủ tục liên quan để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết, để thực hiện giải phóng mặt bằng cho dự án điện lưới 110kV Tân Kỳ, trước hết các chủ đầu tư phải chuyển đổi xong mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các chủ đầu tư chưa thực hiện được, nên UBND huyện Đô Lương chưa có cơ sở để giải phóng mặt bằng./.
Đầu năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Kỳ. Theo đó, đường dây được đấu nối từ trạm 220kV Đô Lương lên trạm 110kV Tân Kỳ, dài hơn 26km, tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Năm 2020, công trình đã cơ bản được hoàn thành.