Trong công văn mời nhà thầu, tư vấn giám sát họp về tình hình thi công các gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM yêu cầu liên danh nhà thầu, tư vấn giám sát báo cáo tình hình thực hiện của Công ty CP Tập đoàn Thuận An trong việc thi công 2 gói thầu trên. Đồng thời, nhà thầu Thuận An phải báo cáo cụ thể kế hoạch triển khai thi công để đảm bảo hoàn thành các gói thầu trước 30.4.2025.
Tại hai gói thầu trên, Thuận An với vai trò thành viên trong liên danh tham gia thi công, tổng giá trị hợp đồng đơn vị này thực hiện khoảng 130 tỉ đồng.
Trong đó, gói thầu số 5 (đoạn từ cầu Tân Kỳ - Tân Quý đến cầu Bưng) dài hơn 3 km, Thuận An là thành viên trong liên danh cùng 5 công ty khác. Doanh nghiệp trên đảm nhận việc thi công các hạng mục xây đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (trừ cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải tuyến kênh với khoảng 77,5 tỉ đồng, tương đương 13,8% giá trị của hợp đồng.
Tập đoàn Thuận An có mặt tại 3 công trình trọng điểm TP.HCM
Tại gói số 6 (từ cầu Bưng đến Tham Lương) dài 2,8 km, Thuận An trong liên danh cùng 4 công ty khác. Đơn vị này thực hiện các hạng mục xây đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (trừ cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, giá trị hơn 53 tỉ đồng, khoảng 11,7% hợp đồng.
Trong văn bản gửi chủ đầu tư trước đó, công ty cho biết đến nay khối lượng thi công ở gói số 5 đạt khoảng 4%, gói số 6 khoảng 4,42%. Về nhân sự trên công trường, nhà thầu đã có chỉ đạo chấn chỉnh, đồng thời cam kết và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về hoạt động của các ban chỉ huy công trường tại hai gói thầu này.
Hiện Tập đoàn Thuận An đã lên kế hoạch tiếp tục triển khai thi công, nhưng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như thiếu cát, chưa có bãi đổ thải. Vì vậy, Tập đoàn Thuận An kiến nghị chủ đầu tư xem xét chấp thuận nguồn vật liệu cát đắp và bãi đổ thải cho 2 gói thầu trong thời gian sớm nhất. Sau khi được chấp thuận, nhà thầu cam kết sẽ tổ chức triển khai thi công ngay, đảm bảo chất lượng, tiến độ của các gói thầu và không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Ngoài cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát, Tập đoàn Thuận An còn có mặt tại 2 dự án trọng điểm của TP.HCM bao gồm Vành đai 3 và hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Q.7). Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (chủ đầu tư 2 dự án này) cũng đã phát thư mời làm việc với Tập đoàn Thuận An.
"Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng cho phương án dự phòng là sẽ chấm dứt hợp đồng, chuyển khối lượng thi công còn lại của Thuận An cho các thành viên liên danh theo điều kiện hợp đồng trong trường hợp nhà thầu này không đảm bảo khối lượng, tiến độ thi công theo yêu cầu hoặc không thể tiếp tục thi công trong thời gian tới" - lãnh đạo Ban Giao thông thông tin.