Đầu tư mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, Tp.Thủ Đức lên 30m
Mới đây, Sở GTVT Tp.HCM có văn bản gửi UBND Tp.HCM đăng ký các dự án hạ tầng giao thông trình HĐND Thành phố tại kỳ họp giữa năm 2024, trong đó đề xuất thông qua chủ trương đầu tư hơn 868 tỷ đồng để mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, Tp.Thủ Đức.
Đường Đỗ Xuân Hợp là con đường kết nối từ xa lộ Hà Nội đến nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây và đường Nguyễn Duy Trinh để đến cảng Cát Lái.
Đây là con đường rất quan trọng tại Tp.Thủ Đức, khi mở rộng lên 30 m không chỉ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho người dân, mà còn kết nối đến đường cao tốc và cảng biển tại Tp.Thủ Đức.
Trước đây, dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp được HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 4/2016, với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 2019-2021.
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, Dự án đã khởi công các gói thầu từ ngày 15/9/2018. Đến nay Dự án mới hoàn thành mở rộng lên 30 m đoạn từ nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây đến cầu Nam Lý.
Phần còn lại một số đoạn chưa được mở rộng do vướng giải phóng mặt bằng. Hiện nay, do đường nhỏ hẹp với 2 làn xe, cộng với mật độ xe lưu thông rất lớn nên thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Do dự án chậm tiến độ nên đến nay tổng mức đầu tư đã tăng từ 360 tỷ đồng lên 868 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng tăng lên 508 tỷ đồng.
Khi thẩm định dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM đánh giá, do tăng chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thay đổi dẫn đến dự án tăng tổng mức đầu tư.
Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Sở Giao thông Vận tải cần nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư trình HĐND Thành phố thông qua.
Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM đã đăng ký đưa dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp vào danh sách trình HĐND Thành phố thông qua vào kỳ họp giữa năm 2024. Nếu được HĐND Thành phố thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án sẽ thi công phần còn lại để hoàn thành vào năm 2025.
Nhịp sống thị trường