Theo đó, Đồng Nai đặt mục tiêu đến ngày 26.5 sẽ cơ bản hoàn thành các phần việc chính, bố trí tạm cư cho người dân, đảm bảo mặt bằng phục vụ 3 dự án trên. UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm chính thuộc người đứng đầu chính quyền các cấp. Để đạt kết quả cao nhất cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Từ đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong quần chúng nhân dân, nhất là các gia đình, cá nhân có đất thu hồi, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị tất cả các đơn vị liên quan phải bố trí lực lượng xuyên suốt, đủ người, làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ; làm cuốn chiếu từng khâu công việc cụ thể (không được chia nhỏ) theo từng ngày, từng tuần.
Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết giữa tháng 2.2024, khi thăm và kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo trước ngày 30.6.2024 tỉnh phải bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ngoài ra, Đồng Nai cũng đang triển khai nhiều dự án trọng điểm và gặp khó khăn trong công tác thu hồi đất, tái định cư. Vì vậy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu trong 30 ngày đêm các đơn vị phải làm việc với tinh thần thần tốc, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, bố trí thời gian phù hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm đạt và vượt mục tiêu đề ra.