Quang cảnh cuộc họp |
Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Báo cáo tại cuộc họp của UBND tỉnh cho thấy tỉnh hiện có 05 dự án giao thông trọng điểm gồm: Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; Dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; Dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể; Dự án Đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn (đầu mối thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng); Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc tỉnh Bắc Kạn.
Hai dự án giao thông được đề xuất bổ sung danh mục dự án trọng điểm gồm: Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc (CT.07) vào thành phố Bắc Kạn do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.
Các thành viên Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp |
UBND huyện Chợ Đồn làm chủ đầu tư (Dự án đầu tư xây dựng tuyến Quảng Bạch-Bằng Phúc). UBND thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư 02 dự án lớn gồm Dự án đường và hồ Nặm Cắt và Sân vận động, các công trình phụ trợ.
Tại cuộc họp, đại diện các chủ đầu tư nêu những khó khăn vướng mắc hiện tại tập trung chủ yếu về thủ tục pháp lý nhất là Trung ương chậm hướng dẫn thực hiện thủ tục về đất rừng; điều chỉnh nguồn vốn nhiều lần, điều kiện thi công, nguồn vật liệu thông thường khan hiếm; công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế chính sách đền bù, tái định cư. Đại diện các sở, ngành giải đáp, trả lời các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến. |
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Trong thời gian tới cần xốc lại tinh thần nhiệt huyết của các thành viên trong Ban chỉ đạo đối với việc thực hiện trách nhiệm được phân công. Cần rút kinh nghiệm trong công tác GPMB do có lúc chưa phối hợp nhịp nhàng, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của thành viên BCĐ. Các đồng chí lãnh đạo với tư cách thành viên BCĐ phụ trách từng lĩnh vực cần chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở để có chỉ đạo, phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm và các dự án lớn khác trên địa bàn tỉnh cần phải đổi mới cách thực hiện, phối hợp hoàn thiện, chủ động linh hoạt trong giải quyết các thủ tục đầu tư, thanh quyết toán. Không nhất thiết làm tuần tự theo các bước mà cần làm đồng thời, song song, đầy đủ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Duy Chinh phát biểu chỉ đạo. |
Đồng chí yêu cầu đối với Dự án tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, nhất định phải xong các thủ tục đầu tư trong tháng 5/2024. Đẩy nhanh tiến độ để khởi công tuyến Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang. Lãnh đạo 02 huyện Chợ Đồn, Ba Bể dành nhiều thời gian tập trung chỉ đạo công tác GPMB nhanh gọn. Đối với cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn phần khó nhất là GPMB, tỉnh phải quyết tâm làm. Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn cần phối hợp học tập kinh nghiệm về GPMB. Giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng công trình Sân vận động.
Mục tiêu là tiến hành công việc trôi chảy, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Tìm giải pháp quyết tâm để làm bằng được. Kiên quyết xử lý nhà thầu tư vấn không đạt tiến độ. Cần rà soát năng lực các nhà thầu, kể cả công ty tư vấn. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc tuân thủ các quy định, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân để đẩy nhanh tiến độ về GPMB./.