Công nhân đội nắng hồi sinh tuyến kênh dài nhất TP.HCM.
Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên là tuyến kênh dài nhất và ô nhiễm bậc nhất TP.HCM. Sau nhiều tháng ngày thi công, tuyến kênh này đã dần "thay áo mới".
Ghi nhận của PV VTC News, dọc bờ kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (thuộc địa quận Gò Vấp và Quận 12) nhiều công nhân vẫn miệt mài làm việc trên công trường dưới trời nắng gần 40 độ C.
Ngày 10/4, theo ghi nhận trên công trường, từng tốp công nhân thi công dự án đang hàn khung sắt để hoàn thiện hạng mục bờ kè kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.
Anh Hoàng Văn Hưng (công nhân tại dự án tuyến kênh Tham Lương) cho biết: "Sau Tết Giáp Thìn thời tiết TP.HCM nắng nóng gay gắt, làm việc buổi sáng mà lúc nào mồ hôi cũng nhễ nhại. Thời gian nghỉ trưa cũng kéo dài hơn một chút để công nhân đảm bảo sức khỏe làm việc".
Dù trời nắng nóng nhưng trên công trường, các công nhân vẫn hăng say làm việc để sớm đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Theo quan sát, toàn bộ dự án cải tạo tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên đã hoàn thành hơn 50% khối lượng. Trong đó, tại Gói thầu XL8 đã hoàn thành 100% công tác thi công cọc và hoàn thành 100% công tác dầm mũ.
Còn tại gói thầu XL7, quá trình thi công đã hoàn thành 90% công tác thi công cọc và hoàn thành 80% công tác dầm mũ.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết, hiện 10/10 gói thầu của dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước của giai đoạn 2 đang được triển khai với nhiều hạng mục để cố gắng hoàn thành trước 30/4/2025.
Các hạng mục của dự án đang thi công gồm: Hạng mục hệ thống thoát nước, đèn đường chiếu sáng, cây xanh công viên, hạng mục cầu - đường giao thông; bờ kè kênh…
Cũng theo đại diện Ban Quản lý dự án, dự án còn phát sinh vấn đề tái lấn chiếm của người dân sau khi đã giải phóng mặt bằng, việc này xảy ra nhiều nhất trên địa bàn quận Bình Tân. Bên cạnh đó, dự án cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc về pháp lý bãi tiếp nhận đất, bùn trong quá trình thi công. Việc thiếu nguồn vật liệu cát san lấp, cát xây dựng nếu không sớm giải quyết sẽ ảnh hưởng đến tiến độ.
Dự án Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là dự án trọng điểm thuộc đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2045. Dự án có chiều dài tuyến 31,46km, đi qua địa bàn 6 quận gồm 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Dự án có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng.
Đây là dự án hạ tầng mang tính chất phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời làm nền tảng cho dự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tương lai. Giai đoạn 1 dự án đã hoàn thành, hình thành cơ bản tuyến đường dọc kênh. Tháng 2/2023, TP.HCM đã khởi công giai đoạn 2 dự án.