Hiện trạng tuyến vành đai được mệnh danh "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội Hữu Hưng | 21/04/2024 07:22 Báo lỗi cho Soha Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được mệnh danh là "tuyến đường đắt nhất hành tinh" với mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng cho 2,2km Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m, điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa), điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình). Trong ảnh là điểm cuối tại nút giao thông Voi PhụcĐây là đoạn tuyến cuối để khép kín tuyến Vành đai 1 của TP Hà Nội. Tuyến đường hoàn thành góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường La Thành, giúp kết nối giao thông với vùng lõi trung tâm Thủ đô thuận lợiDự án đường Vành đai 1 được cắm mốc giới từ năm 1999. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa thể thực hiện, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằngĐại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 7.211 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2024. Tuy nhiên, lũy kế giải ngân đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỉ đồngUBND TP Hà Nội đã nhiều lần họp chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan chức năng phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2023Theo báo cáo của UBND quận Đống Đa, quận đã hoàn thành điều tra, xác nhận nguồn gốc đất toàn bộ 658 trường hợp thuộc địa bàn 4 phường (Cát Linh, Láng Hạ, Láng Thượng, Ô Chợ Dừa)Dự kiến trong tháng 4-2024, quận Đống Đa sẽ cưỡng chế thu hồi 1.901/48.062 m2 đất của Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Cầu. Đồng thời, quận tiếp tục thẩm tra, công khai dự thảo phương án và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với 470 phương án còn lạiCòn tại quận Ba Đình, tổng số trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận dự kiến 1.337 trường hợp (1.316 hộ dân và 21 tổ chức). Hiện quận đã thực hiện công tác đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất được 1.327/1.337 trường hợp, xác nhận nguồn gốc đất 1.266/1.327 trường hợp. Trong ảnh là tuyến đường Nguyễn Chí ThanhTheo ghi nhận, công tác giải phóng mặt bằng của dự án vành đai 1 mới chỉ thực hiện được một phần tại nút giao Thái Hà - Đê La Thành và khu vực điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu - Hào NamSâu bên trong các ngõ ngách nhỏ dọc đường Đê La Thành (khu vực dự án đi qua) là các nhà dân xập xệ, nhiều năm không được tu sửa nên đã xuống cấp nghiêm trọngMới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã có buổi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, qua đó đánh giá so với lần kiểm tra trước, việc triển khai dự án đã có nhiều chuyển biến, giải phóng mặt bằng đã đạt được một số diện tíchTuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, một số nội dung vẫn còn tồn tạiPhó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng xong cần bàn giao ngay cho chủ đầu tư để triển khai thi công theo hình thức cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu thi công đến đóPhó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu cần tiếp tục khẩn trương đo đạc, kiểm đếm, cố gắng hoàn thành phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng còn lại trong tháng 4-2024. Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng, sớm trình UBND thành phố các quyết định bàn giao nhà tái định cư, ưu tiên cho dự án nàyTỉnh nào mới được gọi tên trong dự án cao tốc hơn 25.000 tỉ đồng dài 128km, 6 làn xeMục tiêu đầu tư dự án tuyến cao tốc nhằm kết nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và các địa phương khác trong vùng. Theo Người lao động Copy link Link bài gốc Lấy link https://nld.com.vn/hien-trang-tuyen-vanh-dai-duoc-menh-danh-dat-nhat-hanh-tinh-o-ha-noi-196240420113659188.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha Tags dự án đường đường vành đai tình trạng ùn tắc Ban quản lý ban quản lý dự án Dự án đầu tư xây dựng dự án đầu tư đường vành đai 1 con đường đắt nhất hành tinh