Như Thanh Niên đã đưa tin, trong công văn mời nhà thầu, tư vấn giám sát họp về tình hình thi công các gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM yêu cầu ngày 22.4, liên danh nhà thầu, tư vấn giám sát báo cáo tình hình thực hiện của Công ty CP Tập đoàn Thuận An trong việc thi công 2 gói thầu trên.
Đồng thời, nhà thầu Thuận An phải báo cáo cụ thể kế hoạch triển khai thi công để đảm bảo hoàn thành các gói thầu trước 30.4.2025.
Tập đoàn Thuận An có mặt tại 3 công trình trọng điểm TP.HCM
Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên sáng nay (22.4), đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết cuộc họp hôm nay đã bị hủy, dự kiến dời sang ngày mai (23.4). Vị này không thông tin thêm về lí do hủy cuộc họp.
Tại hai gói thầu trên, Thuận An với vai trò thành viên trong liên danh tham gia thi công, tổng giá trị hợp đồng đơn vị này thực hiện khoảng 130 tỉ đồng.
Trong đó, gói thầu số 5 (đoạn từ cầu Tân Kỳ - Tân Quý đến cầu Bưng) dài hơn 3 km, Thuận An là thành viên trong liên danh cùng 5 công ty khác. Doanh nghiệp trên đảm nhận việc thi công các hạng mục xây đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (trừ cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải tuyến kênh với khoảng 77,5 tỉ đồng, tương đương 13,8% giá trị của hợp đồng.
Tại gói số 6 (từ cầu Bưng đến Tham Lương) dài 2,8 km, Thuận An trong liên danh cùng 4 công ty khác. Đơn vị này thực hiện các hạng mục xây đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (trừ cây xanh, điện chiếu sáng) bờ phải, giá trị hơn 53 tỉ đồng, khoảng 11,7% hợp đồng.
Trong văn bản gửi chủ đầu tư trước đó, công ty cho biết đến nay khối lượng thi công ở gói số 5 đạt khoảng 4%, gói số 6 khoảng 4,42%. Về nhân sự trên công trường, nhà thầu đã có chỉ đạo chấn chỉnh, đồng thời cam kết và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về hoạt động của các ban chỉ huy công trường tại hai gói thầu này.
Hiện Tập đoàn Thuận An đã lên kế hoạch tiếp tục triển khai thi công, nhưng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như thiếu cát, chưa có bãi đổ thải. Vì vậy, Tập đoàn Thuận An kiến nghị chủ đầu tư xem xét chấp thuận nguồn vật liệu cát đắp và bãi đổ thải cho 2 gói thầu trong thời gian sớm nhất. Sau khi được chấp thuận, nhà thầu cam kết sẽ tổ chức triển khai thi công ngay, đảm bảo chất lượng, tiến độ của các gói thầu và không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.