Dồn lực để đường dây 500 kV mạch 3 về đích
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) sẽ đến đích vận hành. Các chủ đầu tư, nhà thầu cùng đơn vị cung ứng vật tư đang tập trung cao độ để triển khai thi công trên toàn tuyến. Trên 2 cung đoạn dự án là dường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá dài 92 km và đường dây 500 kV Thanh Hoá - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 dài 74,4 km, công tác triển khai thi công đang được thực hiện đồng loạt ở 248/380 vị trí móng cột, để tổ chức thi công kéo dây vào cuối tháng 4/2024.
Trên toàn tuyến thi công đường dây 500 kV trên địa bàn Thanh Hoá hiện đang triển khai lắp dựng 48 cột thép. Mỗi cột có tải trọng hàng trăm tấn thép.
Công nhân nhà thầu - Tập đoàn PC1 lắp dựng cột thép vị trí số 90 trên địa bàn xã Ba Đình (Nga Sơn). Đây là 1 trong 18 vị trí của gói thầu số 40 - gói thầu đầu tiên trong toàn dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành đúc móng sớm nhất. Nhà thầu đang nỗ lực triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành dựng cột trước ngày 10/5, sau đó sẽ tiến hành kéo dây.
Những vị trí cột đầu tiên đã hoàn thành của gói thầu số 40, đi qua địa bàn các xã Nga Thiện, Nga Trường, Nga Văn, Ba Đình, Nga Thắng (Nga Sơn). Gói thầu này được bàn giao mặt bằng ngày 12/12/2023. Với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, cùng với sự nỗ lực và đề ra biện pháp tổ chức thi công hợp lý của đơn vị thi công là Tập đoàn PC1 nên gói thầu đã hoàn thành vượt tiến độ đúc móng so với kế hoạch đề ra.
Đại diện Ban Tiền phương 1 của Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc và lãnh đạo nhà thầu thường xuyên túc trực tại hiện trường để đôn đốc, giám sát thi công các vị trí cung đoạn đường dây 500 kV Thanh Hoá - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1.
Nằm trong dự án đường dây 500 kV mạch 3, cung đoạn Thanh Hóa - Quỳnh Lưu, gói thầu số 10 là một trong những gói thầu khó khăn nhất. Toàn bộ các vị trí thi công đều nằm trên các dãy núi thuộc xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn) và xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai).
Nhà thầu - Công ty CP Alphanam E&C đã phải mở mới hơn 5 km đường tạm qua rừng để lên được vị trí móng cột số 36 tại xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn). Cùng với đó, do vị trí chân móng có địa chất phức tạp, nền đá cứng, nên nhà thầu phải huy động nhiều máy móc, thiết bị đặc thù để triển khai thi công.
Đường dây 500 kV mạch 3, cung đoạn Thanh Hóa - Quỳnh Lưu đi qua địa bàn 5 xã của thị xã Nghi Sơn là: Trường Lâm, Tân Trường, Phú Lâm, Phú Sơn và Các Sơn với 43 vị trí móng cột. Tổng diện tích bị ảnh hưởng là 58,67 ha liên quan đến 138 hộ và 6 tổ chức.
Khối lượng thi công nhiều, địa hình phức tạp, chính quyền thị xã Nghi Sơn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân cho nhà thầu mượn đất lâm nghiệp mở nhiều tuyến đường để đưa được máy móc, thiết bị lên vị trí thi công.
Đến ngày 16/4, trên toàn tuyến 2 Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đi qua tỉnh Thanh Hoá, các nhà thầu đã hoàn thành đúc móng được 248/380 vị trí, lắp dựng xong 48 cột thép và đang tiến hành lắp dựng 49 cột thép.
Thêm nhiều máy móc hiện đại đang tiếp tục được huy động về Thanh Hoá (trong ảnh: Robot ép cọc thi công móng cột trên địa bàn xã Đại Lộc (Hậu Lộc).
Chính quyền các địa phương đang tiếp tục vận động Nhân dân đồng thuận, bàn giao sớm mặt bằng phần hàng lang tuyến. Đến nay, tỉnh Thanh Hoá đã bàn giao 100% mặt bằng vị trí thi công móng cột và 87/137 khoảng néo phần hành lang tuyến cho đơn vị thi công.
Ông Võ Công Tài, Phó ban Tiền phương 1, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc cho biết: "Toàn công trường đang tăng tốc đúc móng, tổ chức thi công 3 ca, 4 kip. Với các vị trí đã hoàn thành móng đang triển khai dựng cột đồng loạt. Thời điểm này, chúng tôi liên tục bám sát công trường, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng các mốc kế hoạch đề ra".
Minh Hằng
- 2024-04-20 07:54:00
- 2024-04-20 07:51:00
- 2024-04-19 11:37:00