Dự án giai đoạn 1, Hệ thống thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu huyện Quỳnh Lưu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1609 ngày 11/6/2009, cao trình ngập nước +47,33m. Năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định 4228, cao trình ngập nước xuống còn +46,25m.
Tổng diện tích giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án hơn 365 ha, có 309 hộ dân bị ảnh hưởng trên 829 thửa đất.
Tính đến ngày 23/4/2024, huyện Quỳnh Lưu đã hoàn thiện công tác trích đo, phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án và hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm ngoài thực địa đối với 100% số thửa đất bị ảnh hưởng. Huyện đã tổ chức áp giá được 758 thửa đất, đạt tỉ lệ 91,44% và hoàn thành công tác rà soát bổ sung, phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể giải phóng mặt bằng của dự án... Đồng thời, đã ban hành 20 quyết định thu hồi các loại đất gồm: đất ở, vườn, sản xuất nông nghiệp và đất rừng sản xuất, với diện tích hơn 169 ha; thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng trên 201 tỷ đồng.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại buổi làm việc huyện Quỳnh Lưu cũng nêu rõ những vấn đề còn khó khăn, tồn tại. Hiện còn có 32,11ha đất rừng tự nhiên vẫn chưa có Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng. Ngoài ra, 7 hộ dân ở bản Nam Việt sau khi lập gia đình đã xây dựng nhà ở trên đất ở của bố mẹ sau thời điểm có thông báo thu hồi đất (năm 2010), hiện rất khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng.
Tại buổi làm việc, các ban ngành của huyện và các sở, ngành của tỉnh đã nêu ý kiến làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của dự án. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục để công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh Dự án Hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, vì vậy cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Lưu cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và đôn đốc các phòng, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao kịp thời, đúng tiến độ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các nhóm nhiệm vụ tập trung giải quyết trong thời gian tới, cụ thể đó là: Quan tâm rà soát và chuyển mục đích sử dụng hơn 32ha đất rừng tự nhiên ở xã Tân Thắng và có sự hỗ trợ cho người dân chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng. Đối với các thửa đất nằm trong vùng quy hoạch theo Quyết định 482 mà hiện trạng trích đo đang là đất nông nghiệp thì cần kiểm tra, xác định là đất lâm nghiệp để có phương án đền bù, hỗ trợ. Kiên quyết di dời những hộ xây dựng nhà ở trên đất ở và trên đất nông nghiệp sau thời điểm có thông báo thu hồi đất (năm 2010).
Đối với những khó khăn, kiến nghị, đề xuất của UBND huyện, UBND tỉnh sẽ có thông báo kết luận gửi đến các sở, ban, ngành xử lý./.