"Мы считаем, что (…) Министерство науки, образования и спорта и Вильнюсский муниципалитет берут на себя слишком большую часть индексирования, она должна снизиться", – сказал журналистам в четверг глава службы Дарюс Ведрицкас.
Утвержденные Вильнюсским муниципалитетом поправки к концессионному договору еще не вступили в силу – их еще должна одобрить Еврокомиссия.
По данным службы, непонятно, почему риск повышения цены на строительство должны брать на себя целиком министерство и муниципалитет, почему эти расходы не разделены между ними и строительной компанией.
По данным службы, если строительство затягивается на 18 месяцев, остаются нераспределенными 8,46% цены комплекса.
Служба также считает, что нецелесообразно индексировать всю стоимость инвестиций, надо индексировать лишь стоимость строительства.
По словам Ведрицкаса, из-за инфляции цены на строительство выросли больше чем на 30%, а мебель и инвентарь подорожали на 20%. Он считает, что стоимость инвентаря можно индексировать на более поздних этапах работ.
Общая стоимость проекта будет на 1,2 млн. евро дороже, чем до индексации – эти деньги обязались заплатить министерство и муниципалитет.
ЕК должна подтвердить, что поправки не означают незаконную помощь государства проекту.
Напомним, что в феврале работы по строительству Национального стадиона переняла компания Арвидаса Авулиса Hanner. Авулис неоднократно повторял, что возьмется за проект, только если цена будет индексирована.
"Оценку можно оценить по-разному. С одной стороны мы услышали, что надо индексировать, что законы правильно применили, все было законно. Мы также услышали, что покупка дополнительных работ законна", – сказал Бенкунскас.
"Есть все предпосылки для продолжения проекта", – подчеркнул он.
Он заверил, что необходимые разрешения ЕК даст "до лета" этого года.
Он считает, что строительство можно будет начать сразу же после получения одобрения ЕК.