С ходом строительства очистных сооружений в Порхове ознакомились спикер Собрания Александр Котов и заместитель губернатора Нинель Салагаева – объект возводится в рамках двухлетнего контракта по федеральной программе «Комплексного развития сельских территорий» и должен быть сдан летом. Вместе с представителями региональной власти на объекте побывали глава Порховского района Юрий Семенов, сотрудники УКСа и местной администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
Руководители подрядной организации «Эколос-ПроектСтрой» Антон Степанов и Николай Потапов продемонстрировали два возведённых павильона и рассказали о предстоящих этапах работ. Всё технологическое оборудование, материалы, которые по контракту необходимо было закупить, уже находится на строительной площадке или на российской таможне. На объекте задействованы 20 человек – этого достаточно для выполнения всех предусмотренных видов работ.
«В мае мы закончим монтаж оборудования мехочистки и покажем освоение авансовых средств. Риски были связаны с электротехническим оборудованием, от которого зависит изготовление ёмкостей, но мы всё успели закупить, несмотря на введённые в декабре санкции. Готовы приступить к изготовлению ёмкостей», - рассказал Антон Степанов, но предупредил, что производство нестандартного оборудования может занять больше времени, чем предполагалось изначально, в том числе, по финансовым причинам. Оплата производится по факту сдачи целых модулей, и, несмотря на фактически большой объём выполненных работ, получить за них деньги пока невозможно.
Нинель Салагаева согласилась с подрядчиком – работы выполнены значительные, но напомнила, что одна из причин задержки связана с перепроектированием и экспертизой, выполненных по инициативе «Эколос-ПроектСтрой».
«Главная задача заключается в том, чтобы при благоприятных погодных условиях завершить монтаж оборудования на отметке ниже нуля, уложить все сети и выполнить благоустройство», - отметил по итогам осмотра объекта Александр Котов и подчеркнул, что со стороны заказчика – администрации Порховского района – приняты все необходимые меры для ускорения строительства.
Спикер также добавил, что в целом, несмотря на отставание от графика, следует отметить добросовестное отношение со стороны подрядчика и качество работ. «Достаточно много уже сделано – и строительно-монтажных работ выполнено, и, самое главное, всё необходимое оборудование закуплено и находится на территории Российской Федерации, несмотря на сложности, связанные с санкциями», - оценил промежуточный итог Александр Котов.