Остекление поврежденных окон и балконов планируют завершить до середины апреля.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Сегодня, 8 апреля, на оперативном совещании правительства Белгородской области мэр областного центра Валентин Демидов доложил о ходе восстановления жилых помещений, пострадавших от обстрелов ВСУ. На сегодняшний день строители отстают от графика по вставлению разбитых окон. Зато замена балконного остекления идет с опережением обговоренных сроков.
По докладу Демидова, за прошедшую неделю в Белгороде после воздушных атак со стороны Украины было повреждено 647 жилых помещений. В большинстве своем пострадало остекление – разбиты 519 окон и 846 балконов.
С учетом предыдущих повреждений недельный план по остеклению составлял 1234 окна. На сегодняшний день в силу ряда причин удалось восстановить лишь 718. При этом план по балконам – 1050 изделий, а восстановлено 1340, что превышает график.
Градоначальник отметил, что отставание работ по окнам будет компенсировано в течение ближайших двух дней. А заменить остекление вовремя не удалось в связи с повторными прилетами по одним и тем же объектам. Кроме того, в некоторые квартиры замерщикам не удалось сразу попасть, так как собственники находились за пределами города. Ситуация находится под контролем у ответственных по секторам.
- Всего с учетом прироста и того, что необходимо довыполнить, планируется восстановить 1215 окон. Завершим до 15 апреля. Работы по 2791 балкону поэтапно завершим до 26 апреля. Выстроены графики по всем подрядным организациям, - доложил Валентин Демидов.
Помимо этого Демидов рассказал о ходе работ по восстановлению кровель в частных домах и МКД в городе. На сегодня в графике 4807 квадратных метров. За неделю восстановили 1002 кв. метра. В 24 индивидуальных жилых застройках крыши уже полностью восстановлены. Оставшиеся работы по ремонту 3805 квадратных метров планируют поэтапно завершить не позднее 1 мая.