В Ярославской области канализация течёт в реку из-за бюрократии
Большое Село, Ярославская область, 22 апреля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Новые очистные сооружения в Большом селе Ярославской области, построенные по нацпроекту, не начали работать из-за задержки сроков сдачи объекта и бюрократии. Такой вывод можно сделать из ответа департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области и анализа документов, размещенных на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на проблему обратило внимание ярославское отделение Общероссийского народного фронта. Активисты выехали на место по жалобе местных жителей на то, что канализационные стоки стекают без очистки в реку Юхоть. Рядом находятся новые очистные сооружения, построенные по программе «Оздоровление Волги» национального проекта Экология». Но они не работают. Старые очистные сооружения не работают тоже.
Контракт на работы по строительству сооружений доступен на портале госзакупок. Как следует из него, работы должны были быть завершены до 1 октября 2020 года. Дополнительным соглашением между заказчиком — администрацией Большесельского района ‑ и подрядчиком срок был продлён до 15 ноября. Но и этот срок не был выполнен. Последний акт выполненных работ подписан 30 декабря 2020 года. Казалось бы, с этой даты стоки в Большом селе и должны были начать очищать. Но тут в дело вмешалась бюрократия.
Эксплуатировать новые очистные будет государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал». Которое должно принять объект уже не у строителей, а у заказчика. И этот процесс затянулся. Вот как прокомментировали ситуацию в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области:
Интересно, что старые очистные сооружения эксплуатирует всё тот же «Северный водоканал». В департаменте не пояснили, почему идёт сброс стоков в реку. С этим будет разбираться Росприроднадзор и природоохранная прокуратура, куда написали жалобу активисты ОНФ.
Однако ряд выводов напрашивается уже сейчас. Налицо несогласованность действий областных властей, курирующих нацпроект, местных властей, которые выступают заказчиками работ и госпредприятия, для которого, собственно, эти работы и ведутся. То, что заказчиком выступает районная администрация — крайне нелогично. Ведь областные власти забрали полномочия по водоснабжению и водоотведению себе ещё в 2016 году.
Интересно, что в январе 2020 года правительство области на своем сайте отчитывалось о том, что очистные сооружения в Большом селе введены в эксплуатацию. По крайней мере, такая информация транслировалась на экране во время заседания правительства области.