Новая школа в Великом Новгороде в ходе стройки подорожала на 150 млн рублей
Великий Новгород, 13 августа, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Новая школа №37 на улице Белорусской в Великом Новгороде готовится принять первых учеников уже 1 сентября 2018 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 августа, в эфире Новгородского областного телевидения заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.
«100% строительная готовность, на 100% завершено благоустройство. Забор, тротуары, спортивные сооружения — всё готово, даже деревья посажены. Ведётся сборка мебели в школьных классах», — сообщил мэр.
Юрий Бобрышев отметил, что для того, чтобы школа открылась в срок, строители компании-подрядчика ООО «Трест-2» «прилагали героические усилия».
«Масса проектных недоработок! До сих пор, до сегодняшнего дня идёт наладка оборудования — строители сталкиваются с реальным положением вещей. В итоге школа обошлась на 150 млн рублей дороже, чем изначально было по проекту. Ну нельзя построить школу за такие деньги, это было сразу ясно — просто было волюнтаристское решение прежнего руководства региона. Не говоря о том, что нормативный срок строительства такой школы — два года, а фактически школа была построена за год», — заявил Юрий Бобрышев.
По данным мэрии, строители получили проект новой школы только 8 августа 2017 года. Точно такая же школа — по такому же проекту — была открыта в Великом Новгороде на Торговой стороне в новом жилом микрорайоне «Ивушки» 1 сентября 2017 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальный контракт на строительство новой школы был заключен на сумму 756,2 млн рублей. Школу надо было построить до конца 2017 года, но сроки строительства продлевали.