CATANIA – Lavori sulla tangenziale ovest di Catania: si è svolta nella mattina di oggi, giovedì 4 aprile, in Prefettura, una riunione del Comitato operativo per la viabilità convocato dal Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, al fine di effettuare un punto di situazione sull'andamento dei lavori di riqualificazione delle barriere spartitraffico sulla tangenziale e sulla diramazione della A18, avviati dall'Anas a novembre 2023.
All'incontro, presieduto dal Viceprefetto coordinatore, hanno partecipato, oltre le componenti del COV – Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco – anche la Struttura territoriale ANAS di Catania, il Vicesindaco di Catania e rappresentanti dei Comuni di Gravina, San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo e San Gregorio.
I lavori sulla A18/Diramazione
Con riferimento ai lavori lungo l'A18/Diramazione, Anas ha comunicato di aver completato la prima fase degli interventi – nella parte più a monte dell'arteria, fra il chilometro 2+300 e il chilometro 3+660 – i cui cantieri saranno definitivamente rimossi entro il 14 aprile.
Al tempo stesso è stata avviata la seconda tranche dei lavori – fra il chilometro 0+637 e il chilometro 2+300 – particolarmente delicata perché sta comportando la chiusura dello svincolo in entrata di "Canalicchio" in entrambi i sensi di marcia.
Tali interventi saranno completati entro il prossimo mese di giugno. Anas ha assicurato che i lavori – completati per quasi il 60 per cento – stanno procedendo secondo cronoprogramma.
I lavori sulla tangenziale ovest
In relazione agli analoghi interventi previsti lungo la Tangenziale Ovest, per i quali non sono previste chiusure e saranno comunque garantite due corsie di marcia, sono in corso i lavori in prossimità dello svincolo "Asse dei servizi – Aeroporto", che saranno completati entro la metà del mese di maggio.
La prossima settimana partiranno, invece, gli interventi nei pressi dello svincolo "Zia Lisa – A19" che si concluderanno prima dell'estate.
A conclusione della stagione estiva saranno avviati, infine, gli ultimi interventi in prossimità dello svincolo di San Giorgio che Anas ha garantito di completare entro il mese di novembre, al fine di scongiurare la presenza di cantieri, nel periodo delle festività di fine anno, in un snodo viario particolarmente delicato per la presenza del polo commerciale "Centro Sicilia".
Il monitoraggio e la sicurezza
Il COV manterrà costante il monitoraggio delle due arterie, al fine di affrontare le eventuali criticità che, nel corso dei lavori, dovessero interessare la circolazione stradale, valutando i possibili correttivi da apportare alla viabilità.
Al termine dei lavori lungo l'A18/Dir e la Tangenziale Ovest, ha evidenziato Anas, le due importanti arterie avranno incrementato i rispettivi livelli di sicurezza grazie alla collocazione delle barriere spartitraffico "National Dynamic Barrier", di ultima generazione, particolarmente performanti e resistenti in caso di impatto.