Messa in sicurezza del ponte di Castelvetro, al vaglio la chiusura notturna
24 Aprile 2024 13:02
Manutenzione straordinaria per il ponte Castelvetro-Cremona, incontro di aggiornamento tra i soggetti interessati.
Aggiudicazione dei lavori, modalità di intervento e impatto del cantiere sulla viabilità ed esenzioni dal pedaggio autostradale: queste le tematiche al centro dell'appuntamento di ieri, martedì 23 aprile, tra i soggetti più direttamente interessati (Province di Piacenza e Cremona, Comuni di Castelvetro, Cremona, Caorso e Monticelli, Autovia Padana) all'intervento di manutenzione straordinaria del ponte stradale che unisce i territori di Castelvetro Piacentino e Cremona e alle diverse questioni ad esso connesse.
Cronoprogramma dei lavori
È datata 9 aprile 2024 l'aggiudicazione dei lavori per oltre 5 milioni di euro (tramite la gara seguita dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza) alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni spa. La consegna dei lavori è prevista entro il 30 giugno, considerati i termini di legge.
Rispetto alle scelte progettuali iniziali (12 mesi di lavori complessivi, 5 mesi dei quali con senso unico alternato diurno e chiusura in orario notturno) è da evidenziare che l'impresa aggiudicataria nell'ambito dell'offerta tecnica presentata prevede di ridurre l'impatto del cantiere sulla circolazione stradale attraverso una modalità esecutiva diversa.
Chiusura notturna del ponte
In particolare la chiusura notturna del ponte sarebbe limitata – lavorando anche nei weekend – a circa due mesi (nel caso di avvio dei lavori entro il 30 giugno, i due mesi di interruzione notturna sarebbero da metà novembre a metà dicembre 2024 e poi nel febbraio 2025) rispetto ai 5 progettuali: questa ipotesi di riduzione dell'impatto sulla circolazione stradale, per poter essere effettuata, richiede tuttavia l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni.
Transito mezzi di soccorso
Allo studio anche la possibilità di garantire il transito dei mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine pure in orario notturno.
Proseguono anche le attività finalizzate all'introduzione delle possibili misure mitigative dell'impatto sulla circolazione stradale: con la Regione Emilia-Romagna per l'implementazione dell'offerta ferroviaria tra Piacenza e Cremona, con Autovia Padana e Anas per l'esenzione del pedaggio autostradale e con i Comuni per le concrete modalità operative dell'esenzione, i cui dettagli saranno definiti nelle prossime settimane.
Una serie di risposte alle domande più tecniche poste dagli enti locali coinvolti ha concluso l'incontro: l'intenzione è di fissare un nuovo aggiornamento intorno a metà maggio.
© Copyright 2024 Editoriale Libertà
Scopri il nuovo Canale Whatsapp di Libertà
Inquadra il QRCODE a fianco per accedere
NOTIZIE CORRELATE