Milano Cortina, il 2024 l'anno dei cantieri ma 12 opere non saranno pronte
Per alcune strade è già stato previsto un programma alternativo, dopo il 2026. Il dossier infrastrutture. Le conferenze dei servizi sono a buon punto: saranno completate a giugno
Per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina il 2024 è un po' l'anno della verità: la maggior parte dei cantieri dovrà essere aperta tra giugno e dicembre, altrimenti non ci saranno più i tempi per rispettare la scadenza del 6 febbraio 2026, data di inizio dei Giochi. Ma già oggi è possibile fare un primo importante bilancio: 12 opere stradali non arriveranno in tempo. Per loro c'è già un cronoprogramma alternativo più lungo, come viene indicato nel documento a disposizione della commissione Ambiente...
di Celestina Dominelli