Bogotá
Tras las preocupaciones planteadas por la interventoría en el informe de seguimiento de febrero de 2024 de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, esta entidad aseguró que el Consorcio ML1 responsable del proyecto tomó los correctivos en marzo del presente año sobre las alertas expuestas por el ente de control.
Lea también:
El comunicado el interventor señala que, según el contrato de concesión, los diseños se dividieron en dos grandes grupos, con diferentes niveles de avance.
En lo que respecta a los diseños principales, necesarios para la ejecución de las obras en curso, se destaca que el 100% de estos diseños ya cuentan con la aprobación de la interventoría.
Sin embargo, respecto a otros estudios y diseños de detalle, el ente de seguimiento y control resaltó que queda un 32% por completar, especialmente en lo referente a la arquitectura de los edificios de acceso de las estaciones del metro. La alerta emitida por la interventoría en febrero de 2024 había instado al consorcio a acelerar estos trabajos para cumplir con los plazos establecidos.
El interventor detalló que, tras la alerta, se ha logrado avanzar hasta el 74% en la entrega final de los diseños restantes, lo que representa una mejora significativa. Además, se espera que durante el transcurso del año actual se alcance el 100% de los diseños, permitiendo obtener la aprobación final de la interventoría.