IDU sanciona a contratista de grupo 6 de av 68 por incumplimiento del cronograma
FOTO: IDU.
El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- emitió una resolución con la que impone una multa por 870 millones de pesos en el proceso sancionatorio del contrato 350 de 2020 (correspondiente al grupo 6 de la obra de la troncal avenida 68 – tramo entre las calles 46 y 66).
El director del IDU, Orlando Molano, explicó las razones por las cuales se sancionó al contratista: "El corredor de la avenida 68 consta de nueve grupos. Particularmente en el grupo seis se presentan unos retrasos importantes. Hemos dado todas las garantías, incluso hicimos un nuevo plan de trabajo que se viene incumpliendo. La multa impuesta al contratista es de 870 millones de pesos".
Esta sanción es susceptible de recurso de reposición, que fue interpuesto por el contratista y asegurador, y deberá ser sustentado. El IDU, una vez analizados los argumentos, emitirá un acto administrativo con el que podrá reponer la decisión o confirmarla.
"La sanción impuesta tiene un recurso de reposición. Lo que estamos buscando con este y con todos los contratistas es que tengan las garantías para terminar los proyectos. Lo más importante es que el contratista del grupo 6 se ponga al día y tengamos la posibilidad de entregar esta obra en los tiempos previstos", agregó el director del IDU.
Aquí, un post del Instituto de Desarrollo Urbano sobre la sanción impuesta al contratista del grupo 6 del corredor de la avenida 68:
El contratista sancionado es el Consorcio LHS, conformado mayoritariamente por Sonacol S.A.S. (90 %) y Constructora LHS S.A.S. (10 %). La razón de la multa se debe al incumplimiento en relación con el Plan Detallado de Trabajo (PDT) aprobado, es decir, el cronograma de trabajo de obra.
De acuerdo con el informe del presunto incumplimiento elaborado por la interventoría, dicho atraso del PDT se presentó durante 50 días (del 27-10-2023 al 15-12-2023) y la cláusula de multa pactada en el contrato establece 15 salarios mínimos por cada día de retraso, por lo que ascendió a 870 millones de pesos.
Características del grupo 6 de la obra de la avenida 68
El objeto del contrato en ejecución es la "Construcción para la adecuación al Sistema TransMilenio de la avenida Congreso Eucarístico o también conocida como carrera 68, desde la carrera 9 hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá – Grupo 6".
Así mismo, el valor actualizado del contrato, incluyendo interventoría, es de 216 363 millones de pesos; el inicio de la etapa de construcción en febrero de 2021, entre tanto que la entrega está prevista para febrero de 2025.
Este grupo de obra contempla un total de 2.08 km de longitud, 7.47 km de ciclorruta, 55.769 metros cuadrados de espacio público, una rampa peatonal, ciclopuente y tres estaciones de TransMilenio (calle 53, Simón Bolívar y calle 66).