Obras de restauración de la facultad de Bellas Artes siguen sin entregarse tras dos años de trabajo y tres adiciones presupuestales. El próximo 12 de abril se cumplen dos años de haberse iniciado las obras de Bellas Artes, inmueble que hace parte de la riqueza patrimonial y académica de Barranquilla, presentando un retraso de nueve meses a lo inicialmente pactado.
Pese a la firma de otrosí para ampliar el tiempo de entrega y cuestionadas adiciones presupuestales, los estudiantes continúan dando clases en otras sedes de la Universidad del Atlántico y en espacios de terceros alquilados.
Dos años después el proyecto tiene un avance de ejecución del 74% con corte al pasado mes de febrero y adiciones presupuestales que ya alcanzan el 50% del valor inicial contratado.
Estudiantes piden claridad
Las obras de restauración de Bellas Artes fueron contratadas por un valor de 29.800 millones de pesos. Sin embargo, se han aprobado tres adiciones y una cuarta está por ser girada, para un monto total de 47 mil millones de pesos.
"Siguen los incumplimientos. El bloque dos que fue el primero que colapsó, debió ser entregado hace mucho tiempo y la última entrega quedó para el 20 de marzo, pasó esa fecha y no lo entregaron, así debió ocurrir con otro bloque y tampoco ocurrió. También había plazo hasta el 5 de abril de un tercer bloque y nada que lo finalizan. Para nosotros como comunidad universitaria es súper preocupante que nuevamente se falle en el cronograma", explicó Junior Villarreal, representante Estudiantil ante el Consejo Superior de la Uniatlántico.
Caracol Radio había denunciado en octubre del 2023 que los contratistas, Constructora Yacamán Vivero S.A.S. y A CONSTRUIR S.A., habían solicitado una adición del 100% del valor de la obra, monto que fue conciliado y se fijó el déficit en 17.000 millones de pesos.
Antecedentes
En su momento, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, manifestó que una primera fase, en noviembre del 2023 finalizaba la intervención de cinco bloques y, en marzo de 2024, quedaría al 100 por ciento la ejecución del teatro.
Sin embargo, nada de esto ocurrió. En la facultad de Bellas Artes no se adelanta ninguna actividad académica. Los estudiantes reciben sus clases en la sede centro de la Universidad del Atlántico y en un inmueble alquilado, la antigua Academia de Arte y Cultura del Caribe.
Ante las obras inconclusas y las millonarias adiciones, el representante de los estudiantes solicitó una intervención de los organismos de control.
"Nosotros hacemos un llamado a la nueva fiscal, a la Procuraduría, a la Contraloría, hacemos todos los llamados al ministerio de Educación porque no podemos permitir que el presupuesto público caiga en manos de un contratista que no ha sabido manejar esto y que se afecten los derechos constitucionales de una población universitaria", dijo Villarreal.
Caracol Radio consultó a la rectoría de la Universidad del Atlántico, pero no obtuvo respuesta.