¿Retrasos en el Metro de Bogotá? Consorcio tardaría cuatro años en entregar estudios de la obra
La interventoría encargada de la Primera Línea señaló que el avance de los diseños hasta el momento es del 68%.
Durante la presentación del informe sobre el avance en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la interventoría encargada de realizarlo reveló que el Consorcio responsable podría tardarse hasta cuatro años en entregar los estudios de la obra.
Esto supondría demoras sustanciales en el megaproyecto, cuya entrega está prevista para el 2028, sobre todo teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo presentado, el avance hasta el momento en los estudios y diseños de detalle es del 68%, pues para febrero de este año solo se logró un 1% de adelantos sin objeción.
Vea también: "La situación es crítica": alcalde de Bogotá, Carlos F. Galán, sobre nivel de los embalses
De acuerdo con la interventoría, de conservarse la tendencia de los últimos seis meses, se necesitarían cuatro años (47 meses) para lograr la no objeción del 100% de los diseños.
¿Qué se necesita para lograr avances en el Metro de Bogotá?
Lo expuesto en el informe señala la importancia de un acuerdo para la no objeción de los diseños, por lo que se sugirieron "gestiones y acuerdos que conduzcan a este objetivo", mediante la creación de un equipo con participación permanente que logre "destrabar el atascamiento de los diseños".
Además, se indica que los diseños más retrasados son los pertenecientes a los edificios de acceso en las estaciones del metro y las subestaciones de energía SER, CET y SET.
La interventoría advirtió que el Concesionario sigue presentando modificaciones en los diseños sin tener en cuenta las recomendaciones; y que en las redes secas, aunque no están objetadas, se deben finalizar los diseños de algunas estaciones.
Finalmente, la interventoría manifestó que frente al plazo de corrección, que finalizó el 11 de marzo de 2024, actualmente se llevan a cabo reuniones semanales para resolver el estancamiento en los diseños.
Noticiasrcn.com