"El avance del proyecto es del 32,2%, deberíamos estar en 36%": Empresa Metro de Bogotá
08:16
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1713354320_582_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Obras del Metro de Bogotá. Foto: Colprensa.
Bogotá
En una entrevista exclusiva para La W, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, abordó los desafíos y avances del proyecto. Según Narváez, el informe de interventoría del mes de marzo revela un retraso significativo en la entrega del metro, con cerca de 181 días de retraso debido a unidades de ejecución no iniciadas.
A pesar de estos números, Narváez destacó que el proyecto globalmente está en un 32.2% de avance, aunque se esperaba alcanzar un 36%. Esto representa un retraso del 3.8%, que, según Narváez, es un margen admisible dentro de proyectos de esta envergadura.
Le puede interesar:
El gerente de la Empresa Metro enfatizó que se está trabajando en corregir estas desviaciones, especialmente en unidades críticas que deben completarse en tiempos específicos. También mencionó avances en actividades como el patio taller y la producción de vagones en China, que están adelantadas en su cronograma.
Sin embargo, Narváez reconoció la tendencia hacia una programación tardía en los últimos meses, lo que aumenta los riesgos y la dificultad de recuperar el tiempo perdido. Señaló que se han implementado planes de acción, como el aumento de mano de obra y la adquisición de maquinaria adicional, para acelerar el proceso.
Entre las novedades, Narváez anunció el inicio de obras en la avenida Caracas y el cierre de la estación calle 26 a partir del 4 de mayo, ofreciendo alternativas de transporte a través de TransMilenio para los usuarios afectados.
En resumen, el metro de Bogotá enfrenta desafíos en su cronograma, pero según el gerente Narváez, se están tomando medidas para mitigar los retrasos y garantizar la operación comercial en marzo de 2028, según los objetivos establecidos.
Escuche la entrevista completa a continuación:
"El avance del proyecto es del 32,2%, deberíamos estar en 36%": Empresa Metro de Bogotá
08:16
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1713354320_582_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>