Bellas Artes, una joya patrimonial que recupera su brillo
El rector de la Universidad del Atlántico sostuvo que el avance general se encuentra en 75.16 % y que se han tenido que superar una serie de desafíos para adelantar la intervención.
El renacer de las expresiones artísticas y culturales de Bellas Artes sigue siendo una asignatura pendiente. Dos años después del inicio del proceso de restauración, las obras se encuentran en su etapa final y ad portas de ser puestas en funcionamiento.
El emblemático edificio ha sido sometido a este riguroso proceso debido a unas fallas estructurales que empezaron a registrarse desde 2017, una situación que puso en riesgo la integridad y seguridad de los estudiantes.
Danilo Hernández, rector de la Universidad del Atlántico, dijo a EL HERALDO que el progreso en el proceso de restauración de los seis edificios de la Facultad es "notable". Indicó que, a corte de 6 de abril, se completado la consolidación estructural, la consolidación de las cubiertas, la instalación de cerchas y pisos.
Actualmente, sostuvo el rector de la alma mater, los trabajos se enfocan en acabados arquitectónicos, instalaciones electroacústicas, red contra incendios y cableado estructurado.
"Cinco de los seis bloques tienen un avance superior al 94 %. En cuanto al Teatro, hemos alcanzado un avance físico del 55.76 %, siendo uno de los desafíos más complejos. Su expansión incluye nuevos espacios para la tramoya, donde actualmente se está finalizando la última losa de camerinos. Además, en el lobby estamos avanzando con los acabados de baños, mientras que la zona de platea ya cuenta con una cubierta termoacústica", reportó.
También precisó que, si bien el avance está sobre el 75 %, manifestó que hay que tener en cuenta se trata de una obra en un bien arquitectónico patrimonial que guarda ciertas especificidades para su intervención.
También argumentó que las razones principales que han conducido a la prórroga del contrato están vinculadas a los "desafíos" encontrados durante la ejecución de las obras, entre estos, el reforzamiento estructural, las excavaciones extra dimensionadas, la consolidación estructural, la instalación de cerchas y la fabricación de tejas y pisos hidráulicos.
"Es crucial recordar que se trata de una obra de restauración destinada a devolver la esencia original del edificio. Esto ha implicado replicar meticulosamente el estilo de las tejas, los pisos y otros elementos arquitectónicos, utilizando métodos artesanales e individuales, lo que ha ocasionado algunos retrasos", dijo.
También explicó que "durante las excavaciones se descubrieron distintos sistemas constructivos y niveles de cimentación, lo que requirió excavaciones más profundas de lo previsto, llegando incluso a superar los 2 metros de profundidad".
Sobre las adiciones presupuestales realizadas al contrato, el rector de la Universidad del Atlántico sostuvo que corresponden a mayores cantidades de obra, los imprevistos y actividades no contempladas y que eran muy difíciles de prever.
"Se trata de una obra de restauración integral con un fuerte componente de reforzamiento estructural, el cual es de estricto cumplimiento por el reglamento NSR-10 y es vital para la preservación de la obra en el tiempo", agregó.
Agregó que, el próximo 29 de mayo, el contratista debe entregar de manera funcional e integral los bloques 2, 3, 4, 5 y 6. El bloque 1, correspondiente al teatro, debe entregarlo con la reconstrucción de la nave central, ampliación de lobby y construcción de edificio de tramoya, quedando únicamente por ejecutar las obras interiores como: instalaciones electroacústicas, vestimenta teatral y las redes de datos, cableado estructurado, entre otros.
"Ha sido un proceso difícil, en el cual se han presentado todo tipo de inconvenientes, sin embargo, ha prevalecido la resiliencia y un enfoque de total transparencia y apertura hacia la comunidad en general. Nos hemos esforzado por integrar a la comunidad universitaria, ofreciendo explicaciones detalladas sobre cada situación que se ha presentado y nunca hemos restringido el acceso a la obra", recalcó Hernández.
El Consorcio Interventoría Bellas Artes reportó que el primero bloque –correspondiente al teatro– cuenta con un avance del 57.34 %: "En este bloque es importante en el tema de las estructuras. Una nueva tramoya se está construyendo y ya se está armando la loza de cubierta de todo el sistema de camerinos y depósitos".
Por su parte, el segundo bloque –que corresponde a la aula magna– se encuentra en un 99.7 %.
En el bloque 3 –dijo– solo faltan detalles de acústica y el avance se tasa en 96 %, mientras que el bloque del Museo de Antropología tiene un 91 % de ejecución.
El quinto bloque, correspondiente a la galería, se encuentra culminado, mientras que el bloque 6 tan solo resta un 2 % de ejecución. Por su parte, en los exteriores –que incluye el urbanismo– el avance es del 92 %.
Relacionado: Amplían descuento de 10 % en derecho de tránsito
"En los otros bloques estamos en temas de acabados, pisos, estucos exteriores y se avanza en todo el tema del paisaje, la accesibilidad. Todos los bloques están conectados y cumplen con la norma de discapacidad", agregó la interventoría.
Asimismo destacó que "en el bloque 4 se logró encontrar la cubierta original del edificio, que tiene más de 100 años y se está preservando toda esa estructura. Uno de los proveedores reconstruyó las tejas; son de fibra, mucho más livianas, pero con la misma apariencia física y es impermeable".
Entre la comunidad universitaria existe "inconformismo" debido a la urgencia de contar con un espacio que les garantice el desarrollo de sus actividades académicas para no terminar siendo unos "nómadas" permanentes en su camino de formación profesional.
Junior Villarreal Contreras, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, manifestó –a título propio y del estudiantado de Bellas Artes– que ven con "preocupación" los atrasos que presenta la obra.
"No podemos hablar de que la obra avanza con celeridad o a un buen ritmo, porque hoy tiene más de un 7 % de retraso. Dos años después del inicio de la obra de restauración del edificio de Bellas Artes, las adiciones, los otrosíes y las prórrogas de tiempo son alarmantes y preocupantes para la comunidad universitaria", dijo.
El inicio de las obras fue el 12 de abril del año 2022, con un plazo de ejecución de 14 meses y con fecha de entrega el 26 de junio del 2023. Dado que estos plazos no se cumplieron, el cronograma se trastocó y se entregó una nueva prórroga hasta el 29 de mayo del presente año.
El representante de los estudiantes señaló que existen muchas inconformidades, empezando porque no cuentan desde hace 8 años con un lugar estable y con todas las garantías y especificidades para la enseñanza del arte y la cultura.
Además expuso que esto ha acarreado la disminución de la extensión de la facultad ante la carencia de una infraestructura y por último por el incumplimiento de los contratistas en la entrega de la obra.
El líder estudiantil pidió al Gobierno nacional, Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, así como a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, tomar cartas sobre el asunto y acompañar a la Universidad del Atlántico en los procesos necesarios para que el contratista entregue la obra funcional y con calidad.