movilidad
Chueca pide 16 meses para tener los pliegos del bus y dice que cumplirá con lo que determine el TSJA
El Ayuntamiento presenta un recurso de reposición debido a la "absoluta imposibilidad material" de elaborar el contrato en menos tiempo.
"Lo que vamos a hacer es cumplir con lo que nos diga el TSJA en todo momento". Ha querido mostrarse prudente este jueves la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, al no poner fecha a la licitación del futuro contrato del autobús urbano. Como ha recalcado, el Ayuntamiento está pendiente de la respuesta que dé el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al recurso de reposición presentado por los servicios jurídicos municipales, que pide un plazo de dieciséis meses para tener listos los pliegos. Los seis que ya daba el juez en su auto y otros diez extra.
"Obviamente estamos trabajando en los pliegos, pero hemos presentado un recurso para pedir la ampliación del plazo. Vamos a ver cuál es la respuesta y en base a eso nos ajustaremos a una fecha u otra", ha aclarado la regidora. En su escrito, el Consistorio plantea la "absoluta imposibilidad material" de tener listo el documento en el tiempo exigido. Alude principalmente a la dificultad y laboriosidad que entraña un contrato de estas características, así como al tiempo requerido para llevar a cabo los trámites administrativos.
Ponen como ejemplo la asistencia técnica que se llevó a cabo en 2022 como pasos previo a la elaboración del los pliegos. Estaba previsto que los trabajos duraran un año, pero la empresa que los estaba llevando a cabo solicitó tres meses más dada la "extrema complejidad" de la contratación. El Ayuntamiento tiene por delante ahora la designación de un equipo multidisciplinar que analizará la documentación económica, jurídica y existente y elabore un documento de síntesis. Habrá también, según consta en el escrito, un proceso participativo que se prolongará durante 80 días laborables y después se deberá incorporar los cambios y redactar pliegos, modelo y memoria técnica.
"La necesaria realización de todos los documentos y trámites mencionados hace imposible su cumplimiento en el exiguo plazo de seis meses otorgado en el Auto de 6 de marzo de 2024. Así, se estima prudentemente que todo el proceso descrito anteriormente precisa de, al menos, 340 días laborables, que equivalen a dieciséis meses, para su cumplimiento", sostiene el recurso.