La obra del paso a desnivel 5 de Mayo presenta un avance del 82 por ciento y podría abrirse a la circulación en mes y medio.
A dos años de haber iniciado su construcción, la obra del paso a desnivel 5 de Mayo de Gómez Palacio registra un avance del 82 por ciento y en un lapso de mes y medio podría abrirse a la circulación.
"Ahorita vamos en un avance del 82 por ciento, afortunadamente vamos ya con un ritmo uniforme, vamos trabajando", dijo Ana Roda Hernández Rentería, secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) en su visita a la región Laguna. Tal es el avance, que el túnel se encuentra abierto únicamente para vehículos de trabajo.
"Como ya lo ven, ya está abierto, es la excavación y ahí en eso nada más falta hacer la base, la estructura para recibir el pavimento... Está abierto pero por el tema técnico ingenieril, para poder hacer los trabajos de abajo", detalló Hernández.
La titular también comentó que antes se debe tratar un tema de coordinación con el municipio y terminar con la pavimentación de los carriles, que será uno de idea y otro de vuelta.
Sobre la inversión, la titular de Secope dijo que fue de 115 millones de pesos.
"En el contrato estaba establecido hasta el término de lo que es la base de asfalto, que es la circulación y el tema de alumbrado público, para tener la seguridad y nada más ahí llegaríamos, y en el tema del Cárcamo también", detalló .
La titular de Secope, comentó también que recientemente el tema de unas filtraciones que se detectaron, retrasaron los trabajos, sin embargo ya es un tema que se ha tratado con Sideapa y que se ha atendido.
"Ahorita estamos identificando una filtración en una de las paredes, que es un tema de Sideapa, ya nos coordinamos con ellos; es lo que está retrasando días en cuanto a la reparación de eso para poder hacer la base del tema del asfalto de la calle", detalló la funcionaria estatal.
SEGUNDA ETAPA
Recordar que fue a finales de marzo que el subsecretario Raúl Meraz, declaró que de forma inmediata no se contempla una segunda etapa en el proyecto.
En aquella ocasión dijo que será necesario conocer el impacto que tendrá la obra una vez que se abra a la circulación.
POR CIENTO
es el avance que registra la obra del paso a desnivel 5 de Mayo.
MDP
es la inversión de la obra, de acuerdo a la titular de Secope.