La Conselleria de Sanidad considera como fecha más probable de las obras del bloque quirúrgico del Hospital General de Elche la del 23 de junio de 2026, lo que supondría un retraso de tres años sobre la fecha inicialmente prevista. Los trabajos comenzaron el 23 de febrero de 2021 y tenían una duración prevista por los técnicos de 30 meses, lo que llevaba el final de los mismos al 30 de agosto de 2023; es decir, tenía que haber abierto sus puertas hace ocho meses.
La nueva fecha se ha sabido por una contestación dada por el conseller Marciano Gómez a una pregunta parlamentaria del grupo socialista en la que se le requería por el estado actual de las obras y sobre las previsiones. Como ha publicado el diario en varias ocasiones, los trabajos están completamente parados desde junio de 2023. En estos diez meses de un nuevo gobierno de la Generalitat ha sido incapaz de poder resolver los problemas que heredó tras tomar posesión, pese a que el pasado mes de noviembre se aprobó una partida de 2,2 millones de euros y se aseguró que se reanudarían en breve. Desde entonces han pasado cuatro meses y medio. La explicación dada se centra primordialmente en problemas de carácter técnico.
Subiendo de precio
Como se recordará, el proyecto nació en 2019 por algo más de seis millones de euros y ha ido subiendo de precio. Por una parte, porque se retrasó por culpa de la pandemia del covid para, más tarde, cuando comenzaron los trabajos, anunciarse un proyecto más ambicioso que superaba los 11,7 millones de euros siendo presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig.
Pero esa cifra se incrementó a finales de 2022, cuando se tuvo que hacer un modificado por los problemas encontrados en el subsuelo y que elevaron hasta los 17.1 millones de euros el presupuesto. Esta es la última cifra que se conoce. La Generalitat hizo referencia a ese aumento de prácticamente un 50 % del gasto previsto como el "primer modificado". Esos 2,2 millones aprobados el pasado noviembre habrían servido para desbloquear el parón, dijo entonces la Conselleria de Sanidad, pero el proyecto sigue en punto muerto.
Otro modificado pendiente
Según la contestación parlamentaria, está previsto un segundo modificado adicional de obras, lo que incrementará el plazo de ejecución en 14 meses, pasando de 30 a 44 meses. Esto, debería haber llevado el final de obras al 23 de diciembre de 2024, pero como se acumula un retraso la nueva fecha se lleva hasta el 23 de junio de 2026. La Generalitat asegura que el proyecto está certificado en un 29 % de la ejecución total.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colapso circulatorio por el final del Ramadán en Elche
- Política, sexo y Semana Santa en Elche
- Incendio en la pinada de El Carabassí
- Sólo quedaban 10 centímetros de suelo y la caída era de 7 metros
- «La presbiacusia, la pérdida de audición con la edad, no es evitable y es la causa más frecuente»
- El Obispado descarta abrir expediente contra el concejal del PP porque ya no es cofrade