Se están terminando de realizar las interconexiones necesarias en conjunto con la CFE.
Un avance del 10 por ciento registran las obras del Corredor Matamoros, donde los trabajos han estado concentrados en la infraestructura eléctrica, que operará de forma híbrida con instalaciones subterráneas y tendido en áreas laterales.
El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se están terminando de hacer las interconexiones necesarias, al igual que con las empresas cableras y todas las que tienen instalaciones en la zona de los trabajos.
El proyecto del Corredor Matamoros establece que el cableado eléctrico será colocado de forma subterránea, mientras que las acometidas por las áreas laterales serán a través de postes, por lo que operará de manera híbrida.
Por otra parte, el director de Obras Públicas indicó que posteriormente se atenderá lo relacionado con la ampliación y arreglo de banquetas, ya que este corredor tendrá un objetivo de semipeatonalización de la avenida, desde la calzada Colón hasta la calle Galeana.
Además, se procederá luego a la reposición de líneas de drenaje y red de atarjeas en toda esa zona, donde ya las instalaciones tienen la antigüedad suficiente para el remplazo.
Von Bertrab Saracho destacó que la empresa constructora tiene una carta expedida por la Dirección de Obras Públicas, para que en cualquier momento pueda hacer efectiva una ampliación del plazo de terminación en caso de que así lo considere.
Esto, luego de que los trabajos se mantuvieron suspendidos durante dos semanas y media, por iniciativa de las autoridades municipales, al haberse interpuesto recursos de amparo ante instancias judiciales por vecinos que estaban en desacuerdo con el proyecto, mismos que fueron desechados.
El plazo de conclusión establecido en el contrato es el mes de agosto de este año, aunque a decir del funcionario "vamos bien, no hay ningún contratiempo todavía".
Señaló que se nota un avance lento en el desarrollo de las obras, porque precisamente las labores se han concentrado únicamente en el tema de las instalaciones eléctricas, lo cual ha llevado tiempo.