El nuevo Hospital de Alcañiz abrirá sus puertas en el primer semestre de 2025 y lo hará de forma paulatina con el objetivo de que en el segundo semestre esté en funcionamiento al cien por cien. El 20 de marzo se recepcionaron las obras y durante dos meses se llevará a cabo el periodo de pruebas, para posteriormente pasar al proceso de montaje y dotación de equipamiento. El centro atenderá a una población de referencia de 72.290 personas de 85 municipios. El sector de Alcañiz integra a las zonas de salud de Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calaceite, Cantavieja, Caspe, Híjar, Maella, Mas de las Matas, Muniesa y Valderrobres.
Atrás quedan casi dos décadas de reivindicaciones de los habitantes del Bajo Aragón, del primer proyecto redactado en el año 2009 y de la paralización de los trabajos, lo que obligó al Servicio Aragonés de Salud a repetir el concurso de esta obra tras la rescisión del anterior contrato por los incumplimientos de la anterior adjudicataria.
Un gran complejo que podría ampliarse
El hospital tiene una superficie de más de 53.300 metros cuadrados, frente a los 16.988 del actual centro hospitalario. Dispone de planta baja y tres plantas alzadas, la última de las cuales quedará diáfana para un potencial crecimiento del hospital. El coste final de las obras asciende a 86,7 millones de euros y el plazo de ejecución máximo era de 32 meses.
El nuevo complejo contará con 162 camas de hospitalización (que podrían aumentarse en un futuro hasta 266), frente a las 125 actuales, además de servicio de UCI, con ocho puestos. El área de Urgencias dispone de dos puestos de reanimación, dos consultas de triaje, siete boxes, tres salas de curas y 11 puestos de observación. El bloque quirúrgico cuenta con seis quirófanos y seis puestos de URPA (Unidad de Recuperación Postanestésica) y el bloque obstétrico con tres paritorios.
También hay zona de rehabilitación, 11 salas para radiodiagnóstico, y el área de servicios ambulatorios. Esta última tiene 62 consultas externas, 20 puestos de hemodiálisis, cinco para extracción de muestras y hospitales de día oncológico (11 puestos), médico (6) y quirúrgico (8). Además, el centro hospitalario dispone de laboratorios de Análisis clínicos, Microbiología y Anatomía Patológica; Farmacia; Medicina preventiva; atención al usuario y documentación; docencia e investigación –con salón de actos y biblioteca–; y áreas de servicios generales, personal y gerencia.
La primera piedra en 2017
En junio de 2017, OHL–Dragados logró la adjudicación de la obra del hospital por 57,4 millones después de que la UTE presentase una oferta a la baja del 28,83% al precio de licitación. La primera piedra se colocó en octubre de 2017, pero los trabajos estuvieron varios meses parados hasta que en enero de 2018 se realizó el vallado perimetral de la parcela.
Los plazos establecidos marcaban que en 2019 se debía ejecutar obra por valor de 12,2 millones de euros y solo se certificaron 1,6. Debido al lento avance de las obras, el Salud decidió finalizar «el contrato por incumplimiento culpable de la UTE contratista» y sacar una nueva licitación para reanudar la ejecución de los trabajos.
En junio de 2021 se firmó la primera de las actas de comienzo de las obras y el proyecto se adjudicó en cinco lotes. La estructura, urbanización y servicios de la obra fue adjudicada a la UTE Aragonesa de Obras Civiles-Acsa Obras e Infraestructuras por 16,6 millones de euros, la obra civil a Construcciones Mariano López Navarro por 31,9 millones, las instalaciones mecánicas a Ecoclima por 16,8 millones, las instalaciones eléctricas a la UTE Orge Telecomunicaciones-FCC por 12 millones y el control de calidad a la UTE Goc-Control 7 por 811.305 euros. Ingeniería Torné se ha encargado del diseño del proyecto de instalaciones y ha dirigido su ejecución.
Ubicación y aparcamiento
El hospital comarcal se levanta sobre un terreno situado al norte de Alcañiz, de unas 11 hectáreas de extensión, en la ladera que desciende suavemente del cerro de Santa Bárbara hacia el sur, lo que proporciona a este lugar una buena orientación y excelentes vistas sobre la terraza que forma el río Guadalope y el centro histórico de la ciudad. Allí se ha construido un hospital de baja altura con helipuerto y un amplio aparcamiento de 601 plazas.
En el exterior también avanzan las obras de urbanización del vial de acceso al complejo que comenzaron en noviembre y tienen un plazo de ejecución de 14 meses. Dicho trazado coincide con el de la antigua vía del ferrocarril de Val de Zafan, en un tramo comprendido entre el cruce con la N-211 y el final de la parcela que ocupa el hospital. Esta obra fue adjudicada a la UTE Vial de Alcañiz por un presupuesto de 9,1 millones de euros.
Distribución de espacios
Servicios Ambulatorios
- Atención al usuario
- Consultas y Gabinetes: 62 salas
- Hospital Día Onco-hematológico: 10 puestos
- Hospital Día Médico: 6 puestos
- Hospital Quirúrgico: 8 puestos
- Hemodiálisis: 20 puestos
- Extracción de muestras: 5 puestos
Hospitalización
- 162 camas. El número podría ampliarse hasta las 266.
- Polivalente: 3 x 32 camas
- Tocología: 10 camas
- Salud Mental: 10 camas
- Pediatría: 9 camas (5 cunas)
- Convalecencia: 28 camas
- Cuidados Paliativos: 4 camas
UCI: 8 puestos
Urgencias
- Box reanimación: 2 puestos
- Consulta triaje: 2 puestos
- Box consulta/atención: 7 puestos
- Sala curas/yesos: 3 puestos
- Observación: 11 puestos
Bloque quirúrgico
- 6 quirófanos
- 6 puestos URPA
Bloque Obstétrico
- 3 salas UTPR
- 2 consultas/reconocimiento
Rehabilitación
Radiodiagnóstico: 11 salas
- TAC: 1 sala
- RM: 1 sala
- RX: 3 salas
- Densitómetro: 1 sala
- Ecógrafo: 3 salas
- Mamógrafo: 2 salas
- Reserva
Laboratorios
Farmacia
Medicina preventiva
Otras dependencias. El nuevo Hospital de Alcañiz cuenta con espacios para la Atención al Usuario y Documentación Clínica, Docencia e Investigación, Servicios Generales, Área de Personal y Área de Gerencia, Dirección y Administración
- Zaragoza tardaría en levantar un estadio portátil en el Parking Norte menos de dos meses
- Costco ultima su apertura en Zaragoza: las primeras ofertas para trabajar en el 'Makro americano
- Zaragoza tendrá una nueva residencia de estudiantes con 670 plazas en 2025
- El gigante americano Costco abrirá por fin en julio el hipermercado de Plaza
- El coste del estadio portátil del Parking Norte de Zaragoza podría irse hasta los 12 millones
- El coste de la nueva Romareda se eleva hasta los 180 millones de euros