La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega, realizó una inspección de los progresos en la construcción del paso a desnivel ubicado en la Calzada Roosevelt y la 9na avenida de la zona 11, el cual conecta con el trébol.
Esta obra estuvo estancada durante varios meses debido al descubrimiento de una tubería de hierro galvanizado entre las pilas 3 y 5, la cual transporta agua hacia las zonas 3 y 7, según lo informado por la municipalidad.
Sin embargo, la constructora asegura haber reubicado las tuberías y ha solicitado una extensión de tiempo para completar la ejecución.
Al ser consultada al respecto, la ministra De la Vega indicó que la obra tenía como fecha de finalización el 1 de mayo, pero debido al retraso en la construcción, solo se ha completado un 49% tanto en términos físicos como financieros.
Además, señaló que se ha extendido el plazo de ejecución a 8 meses
Mientras que la diputada Karina Paz, llegó al paso a desnivel Ciudad Satélite, que corresponde al Municipio de Mixco solicitando información a la titular de comunicaciones sobre los derechos de vía de la obra y llegar hacer una propuesta.
Con estas obras, se busca beneficiar a los residentes de estos sectores al agilizar la movilidad y reducir los gastos en combustible para los automovilistas.
Sin embargo, según las autoridades, se prevé que el proyecto tome más tiempo del inicialmente estimado, y se tiene contemplado su finalización para finales del 2024
Por: Brainer Ruiz