El FC Barcelona ya ha completado más del 70% de la reparación de la estructura actual de la primera y segunda gradería del Spotify Camp Nou. La entidad, que publicó un vídeo con imágenes de las obras, explicó que la creación del nuevo estadio azulgrana avanza según las previsiones y que, si nada se tuerce, tanto la primera como la segunda gradería deberían estar listas en noviembre de 2024, coincidiendo con el 125 aniversario del club, para abrir con un 60 por ciento del aforo. La tercera gradería estaría terminada a finales de 2025. Para entonces, quedará por acabar la cubierta y los últimos remates. Se augura que el nuevo Camp Nou estará listo al completo para la temporada 2026-2027.
Para lograrlo, la entidad ha pisado el acelerador. Tras varias semanas negociando, el Barça ha obtenido el plácet del Ayuntamiento de Barcelona y, desde el 6 de abril, las obras del Spotify Camp Nou se prolongan de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Como condición, las cuatro horas extras que se conceden se limitan a tareas que sean silenciosas y sin maquinaria para evitar el ruido nocturno que ya se hace notar durante el día.
El club y el Ayuntamiento también han pactado que los 1.400 operarios de Limak puedan trabajar con normalidad y por turnos los sábados de 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y, de forma extraordinaria, de 8 a 12 de la noche para los trabajos interiores que no requieran de maquinaria.
Hasta ahora las obras se prolongaban de lunes a viernes de 8 a 20 horas con labores algunos sábados que iban de 10.00 a 18.00 h.
En las próximas semanas será visible el forjado de la planta baja por la que los aficionados caminarán para entrar al recinto. Además, los pilares de la tercera gradería del Spotify Camp Nou comienzan a crecer y cada día que pasa son más visibles, por lo que próximamente la fachada de 1957 quedará rodeada por la estructura de la nueva grada. La nueva gradería, que mantendrá un espacio entre la grada actual y la fachada del nuevo Estadio, mostrará en el interior de la instalación la construcción original de los arquitectos Francesc Mitjans, José Soteras y Lorenzo García Barbón.
Con nuevos patrocinios
Objetivo: 120 millones de ingresos VIP
El pasadao 11 de abril, la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort, lideró una sesión participativa con los socios en la que compartió el nuevo modelo de ingresos. Siguendo la vía americana que tanto ha inspirado el nuevo proyecto, cuando Limak termine el Spotify Camp Nou en 2027, el Barça, por detrás del A&T Stadium de Dallas y del SoFi Stadium de Los Ángeles, será el tercer club que más ingrese en conceptos VIP superando al Allegiant Stadium de Las Vegas. La tercera gradería se derribó por completo para construir una nueva y albergar entre esta y la segunda el anillo de palcos. El objetivo es ingresar 76,5 millones de euros en conceptos VIP que permitirán rentabilizar la faraónica obra y devolver con intereses los 1.450 millones de euros de la operación de financiación pactada.
Se pretende que el Camp Nou sea un punto de encuentro para las mejores empresas del sector sobre todo teniendo en cuenta que Catalunya cuenta con 29.000 empresas medianas y grandes, una cifra que sitúa a la comunidad catalana como la cuarta región europea con una mayor base de empresas.
Más allá de los ingresos VIP, la otra vía para alcanzar el objetivo en la generación de nuevos ingresos son nuevos acuerdos de patrocinio ligados con el Estadio, teniendo en cuenta que el acuerdo con Spotify por los title rights ha sido el primero, y una oferta de lonjas y asientos VIP de calidad muy superior y que triplicará la oferta actual. De esta forma, está previsto que entre los acuerdos de patrocinio y la nueva oferta VIP generen conjuntamente alrededor de los 120 millones de euros de ingresos anuales.