Pereira
En una mesa técnica en la que hicieron presencia representantes de Findeter, Invías, contratistas e interventoría de Vías del Samán, se establecieron compromisos para tener al día la documentación, licencias y permisos solicitados por la autoridad ambiental del departamento, para reanudar las obras en la intersección de Galicia, que fueron suspendidas el pasado 26 de marzo.
Aunque desde el proyecto manifestaron que sí contaban con documentación y permisos para la construcción gestionados y aprobados, el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Julio César Gómez, precisó que algunas de estas autorizaciones se habían entregado en el 2017 y para una intervenciones diferentes. Además, dichos permisos sólo tienen tiempo de duración de dos años.
Julio César Gómez, director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
00:54
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1712229393736/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Precisó que, además de los manejos inadecuados en el aprovechamiento de especies de árboles de la zonas, había una ocupación de fuentes hídricas que no estaba regulada y no contaba con los permisos de acuerdo a las delimitaciones que tiene la autoridad ambiental.
Julio César Gómez, director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
01:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1712229401272/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Adicionalmente, Gómez explicó que el diseño del proyecto no daba claridad de los corredores biológicos necesarios para el tránsito de la fauna de la zona garantizando la vida de las diferentes especies.
Julio César Gómez, director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
00:47
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1712229407419/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Hasta tanto no se establezca el contacto y se presente la documentación solicitada por la autoridad ambiental para otorgar permisos y licencias, la obra en la intersección de Galicia no podrá reanudarse.
Desde el programa Vías del Samán, emitieron un comunicado en las últimas horas en el que dan cuenta de los compromisos establecidos con la Carder, entre los que se encuentra: la delegación de un equipo que tenga contacto permanente con la corporación, la presentación del informe técnico-ambiental sobre las acciones ejecutadas en las obras y el informe de cómo se realizará la compensación ambiental por los 152 samanes que serán talados.