Desde la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, el ingeniero Rubén Campos Olmos nos comenta que concluyeron satisfactoriamente las pruebas en la caldera, se probó a 170 atmósferas y luego de la limpieza del eje convectivo con agua a presión, termina hoy la intervención en los calentadores de aire regenerativo.
Este jueves se trabajó en la terminación de los trabajos en los recalentadores para avanzar en el montaje del nuevo sistema de enfriamiento del transformador de salida.
Así las cosas, las líneas de mantenimiento que restan sitúan al mayor bloque unitario de la Isla en la posibilidad de concluir los trabajos este domingo y estar en línea antes del horario de máxima demanda del lunes.
Especialistas consultados al respecto señalan la posibilidad de que tras un natural lapso de estabilización de parámetros, la Antonio Guiteras pueda entregar entre 270 y 280 MW, es decir, 50 megavatios más que cuando inició el mantenimiento.
Esta intervención también contempló el testeo de equipos y sistemas que serán reparados o sustituidos durante la inversión del mes de octubre venidero, la mayor que se realizará a la industria yumurina en los últimos 14 años.