En las últimas horas, se produjo un nuevo cruce de versiones entre la empresa Metro y la interventoría que audita la obra. Un nuevo informe de interventoría, que salió a la luz en las últimas horas, dio cuenta de retrasos de hasta 180 días (seis meses) en algunos de los frentes de obra que componen el proyecto.
Más información sobre Bogotá:Racionamiento de agua, hoy martes 16 de abril: Soacha y otros barrios tienen cortes.
En concreto, la interventoría señaló problemas en la construcción de 58 unidades de ejecución del metro, cuya demora representa una desviación de 6 meses, respecto al plazo inicialmente contemplado para su materialización.
Al igual que en anteriores informes, el tramo de la calle 72 volvió a ser blanco de las observaciones del interventor. Este aparte del proyecto, en donde se ubicará el intercambiador vial, existen retrasos importantes en el traslado de redes de servicios públicos y en la construcción de infraestructuras complementarias, según documentó el informe de interventoría. Asimismo, en el tramo de la Av.68 con Primera de Mayo, se evidencian demoras similares por parte del interventor.
"Esta desviación es generada en principio, por falta de recursos de personal y equipos que se ha evidenciado en los sectores de reubicación de redes tanto en el corredor principal, como en las estructuras complementarias de Calle 72 con Av. Caracas, Av. 68 con Av. Primero de Mayo, no inicio de Unidades de Ejecución, como un ejemplo edificios de acceso y otras estructuras. Frente a estas desviaciones, la interventoría ha generado avisos, alertas y advertencias para que el concesionario presente los debidos planes de contingencia y acciones de mejora para recuperación de atrasos en el Plan de Ejecución vigente", rezó el informe.
Paralelamente a lo anterior, teniendo en cuenta dichas observaciones, el interventor dijo que las obras del metro tienen, en realidad, un avance del 27,26% programado y del 23,02 % ejecutado. "De acuerdo con el Plan de Ejecución V11; el proyecto muestra índice de desempeño del cronograma (SPI) por debajo del valor ideal (SPI=0,84; ideal 1,00)" indicó la entidad", comentó la interventoría.
En respuesta a este nuevo incendio mediático en la obra más importante del país, la empresa Metro se sostuvo en que el avance de la obra es del 32,2%, que corresponde a la realización de diferentes actividades: la adquisición predial y el traslado de redes matrices que terminó la Empresa Metro de Bogotá, y toda la ejecución de la obra que corresponde al Concesionario Metro Línea 1. Es decir, aclaró la empresa, que dicho avance corresponde a un promedio ponderado en la ejecución de diversas actividades que componen la obra.
Respecto a las Unidades de Ejecución, la empresa Metro recalcó que "el contrato de concesión se desarrolla en 597 Unidades de Ejecución (UE) y sus fechas de inicio y terminación conforman el Plan de Ejecución del contrato de concesión. A la fecha, se encuentran terminadas 28 UE, están en desarrollo otras 34, y 58 no han iniciado". Este aparte del comunicado confirma la información del interventor, respecto a los problemas con 58 unidades de ejecución. Sin embargo, en la respuesta oficial del Distrito, no se habla, de los 180 días de retrasos que refiere el interventor.
Para finalizar la comunicación, la empresa Metro resaltó que "el Alcalde Mayor ha dado instrucciones precisas para que las obras del metro se vigilen permanentemente, y poder así, hacer los correctivos necesarios en una obra de la magnitud de la Línea uno. La transparencia en la publicación de la información es clave en este propósito".
No deje de leer en la sección: El platal que tendrá que pagar si malgasta agua en época de racionamiento en Bogotá.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.