Las obras del mercado de Sanxenxo avanzan pese al mal tiempo y la complejidad de la actuación y ya está más del 90 % del perímetro de seguridad construido. Rodeando el mercado se construyeron ya 70 de las 77 pantallas de hormigón que van ancladas al terreno, a 12 y 9 metros de profundidad. Una vez completado el perímetro, se colocará una viga de atado que unirá las pantallas y, a continuación, se iniciará el vaciado hasta aproximadamente 4,5 metros de profundidad.
Tras la retirada de la arena, se dará paso a la cimentación para el encofrado de la losa del techo del sótano y el parking. A lo largo de estos meses también se acometieron las canalizaciones de cableado eléctrico, las comunicaciones y el alcantarillado. Unas tareas complejas debido al entronque de gran cantidad de servicios que se encuentran en la zona.
La Xunta financia las intervenciones aportando 1 millón de euros y el Concello licita, ejecuta los trabajos y aporta la inversión restante, algo más de 1,3 millones. El objetivo del acuerdo es la humanización del entorno de la plaza de abastos mediante el soterramiento del tráfico en la Rúa de Madrid y hasta su intersección con la carretera autonómica PO-308, que une Pontevedra con A Lanzada.
Las actuaciones recogidas en este acuerdo se centrarán en la ejecución de un paso inferior para el tráfico de la calle de Madrid, desde el que se dará entrada al aparcamiento del nuevo edificio del mercado.
También se procederá a la reurbanización de la Rúa de Madrid, desde la Rúa Panadeira hasta su encuentro con la glorieta de intersección de la propia calle Madrid con la céntrica calle Progreso.