Bogotá D.C.
La Interventoría encargada de hacerle seguimiento al proyecto de movilidad más grande del país , el Metro de Bogotá, entregó un último informe con corte al 31 de marzo de 2024 en el que alerta de un presunto atraso en el cronograma de ejecución de las obras.
De acuerdo con el Seguimiento a las actividades de Plan de Ejecución hay desviaciones en el cronograma hasta de 181 días, un poco más de 6 meses.
"Con relación a las Unidades de Ejecución (UE) que se tienen en el proyecto, se presenta una desviación general de -181 días respecto de la fecha de finalización programada, asimismo, se indican días de desviación para actividades en cada frente de obra (WF) dentro de Ruta Crítica y que sufren desplazamiento en su fecha fin, igualmente, se muestran actividades sucesoras impactadas por estos atrasos" indica el documento conocido por este medio de comunicación.
Entre los retrasos, el ente interventor destaca "los bajos rendimientos" en el traslado de redes en corredor principal e Intercambiador vial de Calle 72 con Av. Caracas, informadas previamente por la alcaldía de Bogotá.
"Esta desviación es generada en principio, por falta de recursos de personal y equipos que se ha evidenciado en los sectores de reubicación de redes tanto en el corredor principal, como en las estructuras complementarias de Calle 72 con Av. Caracas, Av. 68 con Av. 1ro de mayo, no início de Unidades de Ejecución, como un ejemplo Edificios de Acceso y otras estructuras. Frente a estas desviaciones, la interventoría ha generado avisos, alertas y advertencias para que el concesionario presente los debidos planes de contingencia y acciones de mejora para recuperación de atrasos en el Plan de Ejecución vigente" explicó la interventoría.
Asimismo, la entidad destaca que siete unidades funcionales (UE-024, UE-026, UE-027, UE-028, UE-029, UE-030, y UE-038) cumplieron con el inicio de obras programado mientras que 58 unidades aún no han iniciado.
De acuerdo con la Empresa Metro, este es un informe que aún no ha sido aprobado por esa entiedad, no obstante ya fue recibido.
Porcentaje de avance de las obras del Metro
Con corte al 31 de marzo, el proyecto en toda la etapa preoperativa (comprendida por Fase Previa, Fase de construcción y Fase de pruebas) muestra un avance programado de 27,26% y ejecutado de 23,02%.
"De acuerdo con el Plan de Ejecución V11; el proyecto muestra índice de desempeño del cronograma (SPI) por debajo del valor ideal (SPI=0,84; ideal 1,00)" indicó la entidad.