El emblema de la ciudad deberá seguir esperando para su finalización. "Existen algunas versiones que en mayo pagarían una parte de la deuda, pero no se llegará al 20 de junio con la finalización de las obras en el Monumento a la Bandera", confirmó una alta fuente de la empresa contratista a cargo de las tareas de rehabilitación que comenzaron hace un año y que se paralizaron a comienzos de 2024. Lo hecho está en un 40 por ciento, pero su concreción definitiva volvió a navegar en la incertidumbre.
Otra vez, lo que amagó con ser un proyecto de ejecución en firme y con plazos claros para cumplirse vuelve a quedar a mitad camino. Ocurrió desde 2015 a partir de que las diferentes administraciones nacionales no llegaron a cumplir el objetivo ansiado por muchos rosarinos: tener el principal emblema de la ciudad reparado y rehabilitado.
Hace tres semanas atrás Dyscon, la firma a cargo de los trabajos, había acordado con los técnicos de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación ponerle un freno a los plazos de la denominada etapa II de la puesta en valor del Monumento.
Sin embargo, esta semana hubo una serie de reuniones entre los funcionarios de la Casa Rosada y Dyscon. "La obra está neutralizada desde el 1º de marzo y obviamente no se llega al próximo 20 de junio, Día de la Bandera. Pero ahora, hay una perspectiva del gobierno nacional de que el Monumento está entre las prioridades de continuación de obras. Si se empieza a liquidar la deuda en mayo se continuará con el proyecto", destacó una fuente de la firma.
La deuda ya facturada está en el orden de los 174 millones de pesos y existe otro pasivo en cuanto a la redeterminación de precios de 340 millones de pesos. "El Estado nacional tomó cartas en el asunto a partir también de gestiones del propio gobernador (Maximiliano Pullaro) y el intendente rosarino (Pablo Javkin), y notamos una postura más concreta en Nación de querer avanzar y terminarla", se amplió desde la concesionaria.
El plazo de ejecución es de 9 meses y se encuentra en un 40 por ciento de avance. "Esperemos que estas intenciones se cumplan y luego con la cantidad de fondos mensuales que se proyecten se pueda armar un plan de trabajo. Por eso el nuevo esquema con los plazos depende del flujo de las partidas. Pero es cierto que hay un cambio de actitud", destacaron.
Durante enero pasado, las obras atravesaron un parate temporal porque los trabajadores involucrados en el proyecto se tomaron vacaciones, pero, a poco de empezar marzo, llegó el anuncio de freno en las obras. El último certificado que cobró la firma se remonta a agosto del año pasado, con valores fijados con precios de hace un año.
En el último comunicado público emitido por Dyscon se destacó el trabajo sin descanso en las obras de restauración y puesta en valor del Monumento a la Bandera. "Con compromiso, responsabilidad y pasión se llevan adelante desde el mes de abril del año pasado las tareas que requiere el emblemático monumento", finaliza el comunicado.