Redacción
El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha visitado este viernes las obras del regadío de Monterrubio de la Serena, que contemplan la transformación de 1.200 hectáreas con una inversión de 17,5 millones de euros en el municipio pacense. Los trabajos han «intensificado» su ritmo desde el último trimestre de 2023, sobre todo en el entorno de la balsa Hatillos, lo que permitirá que estén terminados en diciembre, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota.
El proyecto tiene como objetivo establecer riegos de apoyo, preferentemente al cultivo del olivar existente, a través de un sistema por goteo sostenible y automatizado. La captación de agua se realizará del Arroyo de Benquerencia y el río Zújar, con bombeo a las balsas de Hatillos y Cantador.
La primera de ellas está completamente impermeabilizada, con remates en coronación y órganos de servicio a la misma. En la actualidad se están llevando a cabo las pruebas previas de verificación correspondientes, para su posterior llenado cuando se disponga de las autorizaciones antes de la finalización y recepción de la obra.
Pruebas de impermeabilización
Al tratarse aún de una obra en ejecución, en ningún momento debe considerarse un llenado para puesta en riego. Se trata de pruebas para verificar la impermeabilización de la balsa, asentamiento sobre los taludes interiores, entradas y salidas de agua, así como ensayo de aspiraciones, posibles afloramientos de nivel freático, arquetas, funcionamiento de red de drenaje y valvulería; todo ello con el fin de detectar posibles puntos críticos y filtraciones en el sistema.
La actuación más retrasada es la construcción de la balsa Cantador, que, debido a las características desfavorables de su material, está motivando recálculos de diseño y ejecución, dentro de la redacción del proyecto modificado.
La previsión para la terminación de todas las actuaciones del encargo, según ha presentado Tragsa en su nueva programación junto a la solicitud de ampliación de plazo (10 meses), es para el 30 de noviembre.
Con la previsión de finalizar la obra en diciembre; consiguiendo llenar parcialmente la balsa Hatillos y avanzada el resto de la instalación, los regantes podría incluso realizar en esta campaña de 2024 un riego parcial en precario aprovechando el campo solar y/o generador previsto.
- PP y Vox denuncian que el hermano de Pedro Sánchez teletrabaja desde Portugal para no tributar en Extremadura
- Nuevas condiciones en el abono gratuito de autobús en Extremadura: anularán la tarjeta a los usuarios que hagan esto
- Esta es la expresión extremeña que menos se conoce fuera de la región
- Funcionaria extremeña: «Llevo 15 años trabajando en la Junta y no voy a estabilizar»
- Casi la mitad de las plazas escolares extremeñas de nuevo ingreso se quedarán vacías
- Oposiciones docentes en Extremadura: cifra récord de 279 tribunales en junio
- Valdivia, el otro Jerte de Extremadura
- La llegada del AVE entre Extremadura y Madrid se retrasa ahora hasta 2032