El Gobierno calcula que las obras de restauración del río Cabra no se retomarán antes de 2025
El Gobierno no podrá reiniciar las obras de restauración del río Cabra a su paso por este municipio al menos hasta el año 2025, según consta en una respuesta parlamentaria dirigida al senador y alcalde de la localidad Fernando Priego, del PP. El Ejecutivo suspendió la ejecución de las obras por problemas con las expropiaciones en 2021.
En su respuesta, el Ejecutivo asegura que desde que se suspendió la obra se ha encargado la redacción del proyecto actualizado y se ha redactado el borrador de un nuevo convenio entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Ayuntamiento de Cabra para seguir adelante con la actuación. "Se prevé que una vez finalizada la redacción del proyecto y se conozca el importe de las obras, se podrán iniciar las conversaciones dirigidas a firmar un nuevo convenio entre ambas administraciones y, siempre que haya disponibilidad presupuestaria, se estima que comprenderá los ejercicios presupuestarios 2025 y 2026", sostiene el Gobierno central.
Las obras del proyecto de restauración ambiental e integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra fueron adjudicadas en el año 2019 por un importe de 2,5 millones de euros. El contrato se formalizó el 22 de febrero de 2019, en favor de la empresa contratista -Compañía General de Construcción Abaldo, S.A. El proyecto permitirá integrar el río Cabra en el municipio urbano, a la vez que restaurar el paisaje a su paso por la localidad. No obstante, los trabajos están suspendidos. El Gobierno asegura que otro de los problemas de las obras fue la "suspensión parcial" de los trabajos entre el 31 de marzo y el 27 de mayo de 2020. El más importante es que "aún no se dispone de la totalidad de las fincas afectadas". El Ejecutivo baraja encargarle el remate de la obra a la empresa pública Tragsa, experta en acabar lo que algunas constructoras han dejado pendiente.
La CHG ha llegado a un acuerdo con 36 de los propietarios de las 65 fincas afectadas por la obra. El acuerdo amistoso ha permitido pagar ya un total de 506.522 euros en expropiaciones. Pero los propietarios de las otras 29 fincas no estaban de acuerdo en el precio. Finalmente, el Jurado Provincial de Expropiación de Córdoba ha fijado en 474.569 euros el importe a pagar.