Esta es la cuantiosa multa de Renfe a Talgo por cada día de incumplimiento con los nuevos trenes
En 2016 Renfe adjudicó a Talgo la construcción de 30 trenes de alta velocidad, 15 de ellos de ancho variable, por 1.281 millones de euros.
Renfe se prepara para reclamar una indemnización millonaria a Talgo por el retraso en la entrega de 15 trenes Avril. La cifra aumentaría hasta los 166,6 millones de euros, ya que cifra en 50 millones el lucro cesante derivado de esas demoras.
Tras este aviso por parte de Renfe, Talgo se comprometió a entregarlos el 1 de abril. Sin embargo, eso no se ha producido. Tal y como explicó el director general de Operaciones de Negocios y Operaciones de Renfe, Óscar Gómez, a Talgo en una carta, si no pueden entrar en servicio antes del 1 de abril se sumarán 80.000 euros diarios por daños y perjuicios.
Teniendo en cuenta el objetivo previsto por Talgo de entregar los trenes el próximo lunes, 8 de abril, a esa cantidad de 166,6 millones de euros habría que añadir otros 640.000 euros en concepto de daños y prejuicios.
En 2016 Renfe adjudicó a Talgo por 1.281 millones la construcción de 30 trenes de alta velocidad, 15 de ellos de ancho variable -que pueden circular por vía convencional y estándar-. Los trenes debían haber sido entregados inicialmente a partir de enero de 2021 para entrar en servicio aquel verano en los enlaces entre Madrid, Galicia y Asturias.
Tras una reclamación anterior de Renfe, Talgo atribuyó a causas "de fuerza mayor" y "exógenas" a la compañía los retrasos en la fabricación, entre ellas, caídas en la producción e interferencias en la cadena de suministro generadas por la covid-19 y otros eventos geopolíticos.
Primeras entregas a partir del 8 de abril
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que Talgo le ha trasladado que entregará los primeros trenes Avril de ancho variable a partir del próximo lunes, 8 de abril. En cualquier caso, no se ha comprometido a que los trenes estén entregados en esa fecha, debido a los retrasos que lleva acumulando la compañía en los últimos años, según ha recordado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.
"Talgo nos dijo que los trenes se entregarán a partir del 8 de abril, pero también nos dijo anteriormente que nos los entregaba el día 1 y esto no se ha producido, así que no puedo comprometer una fecha. Pero sí parece que estamos ya muy cerca, estamos hablando probablemente de días o como mucho de semanas", ha explicado.