EP
Los estudios geotécnicos de la parcela donde se va a instalar el proyecto cultural CaixaForum Málaga han comenzado este jueves, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.
En concreto, según han detallado, los primeros trabajos se centrarán en la primera línea de la parcela, en el tramo que comprendido entre el S-1 y el S-3. El tiempo previsto para estas actuaciones es de dos días de trabajo por sondeo, lo que será un total de seis días.
Tras ello, comenzarán los sondeos de la segunda línea, que comprende la parte de la parcela identificada como S-4, S-5, S-6 y S-7, cuyo plazo se sitúa en torno a unos ocho días de trabajo.
Por último, según han explicado, se procederá con la última línea (S-8, S-9 y S-10) y con el test de respuesta térmica (TRT). En estos tres extractos de suelo los trabajos durarán seis días. Por su parte el TRT se ejecutará durante dos semanas. Para la realización de estos sondeos, Picharchitects ha presentado la correspondiente declaración responsable.
El futuro CaixaForum Málaga, ubicado en la zona de la plaza Manuel Azaña de la capital, aunará, entre otros, vanguardia, funcionalidad, sostenibilidad y diseño, y se prevé que pueda abrir sus puertas a finales de 2026.
- Destrozan la exposición de Hogar Abierto de Larios
- Una peluquería de Málaga responde a las críticas de un cliente: "En este salón no toleramos ningún tipo de discriminación
- Vecinos del Palo acuerdan manifestarse para pedir la legalización de las casas de la playa
- El barrio de la Térmica, ¿bastión de 'indepes'?
- Fallece en Málaga tras caer por un puente de la A-7 durante una persecución
- Desalojan un inmueble okupado por seis personas en los Baños del Carmen ante el riesgo de derrumbe
- La escalada del precio de la vivienda se contiene en Málaga mientras el alquiler se dispara
- Las lluvias de marzo ya dejan en los embalses casi 72 hectómetros