Desde noviembre del 2015 cuando Richard Aguilar era gobernador de Santander la administración se comprometió a entregar el parque del Agua de Barrancabermeja, un proyecto de esparcimiento para los ciudadanos, en ese entonces, se dijo que la obra iba ser entrega en tan solo 11 meses. Ya pasaron nueve años y el proyecto está suspendido desde octubre del 2023.
El antiguo secretario de infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez, le confirmó a EL TIEMPO que el servicio en este parque iba darse en septiembre del año pasado inauguración que nunca se cumplió en dicha fecha.
En su momento, se notificó que la piscina de niños, que era la más demorada, terminó de fundirse y solo le faltaban algunos ajustes, al igual que los baños y restaurantes para que esté al servicio de la comunidad.
"Lo que le falta son acabados, la parte eléctrica de los servicios, la piscina de olas, enchapes, pinturas, en restaurantes, faltan cosas pequeñas", dijo Jaime René Rodríguez, exsecretario de infraestructura.
"Había problemas, encontramos una empresa contratista que estaba acogida a ley de insolvencia, estaban suspendidos los giros, incumplimientos del contratista, hicimos audiencias de incumplimiento, llegamos a acuerdos que permitió descongelar los recursos ", señaló el exfuncionario sobre el proceso para salvar la obra y evitar que se cancelara el contrato.
EL TIEMPO consultó con la actual secretaria de infraestructura, Jesica Mendoza, para conocer realmente qué sucede con las falsas fechas de entrega del parque y la situación actual.
Confirmó que la obra lleva siete meses suspendida debido a la falta de unos pagos que debía aprobar el departamento Nacional de Planeación, DNP, y esto surge a raíz de una resolución del 2022 en el que se establecen unos requisitos, teniendo en cuenta las inconsistencias que se presentaron durante la obra.
"El primer pago se da en el 2022 duró 8 meses autorización, en octubre del año pasado nos reportan otra solicitud de pago de desembolso, que fue aprobado por el DNP hasta marzo de este año. Procedemos a que se pueda generar el pago el viernes de esta semana al contratista y que pueda reiniciar obra", dijo la funcionaria.
Según la versión de la Gobernación de Santander, lo que le falta a ese proyecto son trámites de electrificación y en promedio puedan terminarse en un mes para poder iniciar el proceso de liquidación y entrega del parque.
Este es un proyecto que está en la mira de los entes de control y por eso mismo, el gobierno del general Juvenal Díaz hizo el recorrido de la obra y le confirmó a este medio que las piscinas tienen sus bombas instaladas y los parques de niños también están listos.
Cuando se entregue en su totalidad la operación la hará la Alcaldía de Barrancabermeja a través del Instituto de deportes del municipio, Inderba. La entidad definirá de qué manera se manejará y mantendrá este proyecto.
El exsecretario de infraestructura de Barrancabermeja, Oscar Contreras, dijo que apenas se entregue la obra se administrará en conjunto con el parque recreacional.
"Hicimos un recorrido y revisamos el avance de obra, estaba pendiente construir la piscina de los niños. Estamos a la espera de la parte eléctrica. Es un complemento al actual parque recreacional. Beneficiará a las comunidades de Barrancabermeja", agregó el funcionario.
Las trabas del parque
En octubre del 2022 se inició un proceso fiscal en contra los exgobernadores Richard Aguilar, Didier Tavera, y Mauricio Aguilar, actual mandatario de los santandereanos, tras la demora de su momento, que eran seis años, para entregar la obra, teniendo en cuenta que debió durar solo 11 meses.
El senador santandereano, Fabián Díaz, interpuso la denuncia por esta obra inconclusa y se logró que la Contraloría hiciera una auditoría y una acción preventiva en la Procuraduría.
En su momento el deterioro total se logró detectar un hallazgo fiscal, administrativo y disciplinario de 8.770.572.188 de pesos.
¿Qué contiene el parque del Agua?
El lugar que es de 6. 500 metros cuadrados y en el que pueden ingresar 500 turistas tendrá piscinas de olas para adultos y niños, otra piscina para menores con juegos acuáticos. Habrá cinco baños con sus baterías sanitarias.
El lugar tendrá tres restaurantes y dos áreas cubiertas para lokers.
Entre tanto, se construyó un edificio administrativo con tres secciones de taquilla, gerencia, mantenimiento, parqueadero con garita de vigilancia y capacidad para 250 vehículos, 1 cuarto enfermería.
La obra que costó 12 mil millones de pesos, dinero de regalías, la recibió el gobierno de Mauricio Aguilar con un avance del 50 por ciento y tuvo muchas trabas hasta volverse un elefante blanco, ya que no se llegaban a acuerdos con el contratista.