Más de un año completa la inconclusa obra en el Paseo España, afectando a residentes y comerciantes del sector. La Alcaldía confirmó que, en la tercera semana de este mes, el contratista retomará labores.
La intervención del Paseo España se ha convertido en un 'dolor de cabeza' para los residentes y comerciantes de este sector de Bucaramanga. Tras varios días en los que no se aprecian labores de obra en el sector, la Alcaldía de Bucaramanga realizó un anunció sobre esta intervención.
En declaraciones recientes a Caracol Radio, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, señaló que en aproximadamente 15 días, el contratista retomará las labores en este sitio.
Las demoras en el desarrollo de esta obra, que ya completó más de un año, tiene en ascuas a comerciantes y habitantes de esta zona, pues la ausencia de capa asfáltica en la vía hace que sea una 'odisea' recorrer ciertos tramos de este emblemático lugar.
Migrantes recibirán servicios de salud y alimentos en Santander
Cabe mencionar que esta obra comenzó en febrero de 2023 y tuvo un valor inicial de más de $9 mil millones, según el acuerdo suscrito por la anterior administración.
Puede interesarle: Atento: Habitantes de Floridablanca se quedaron sin agua por fuertes lluvias
El secretario de Infraestructura de Bucaramanga, Jorge García, respondió sobre el futuro de la obra que se adelanta en la carrera 26 entre calles 32 y 37 de la capital santandereana.
El funcionario confirmó a Vanguardia que a partir de la tercera semana de abril se espera que se reinicien los trabajos en este punto. Luego de esa fecha, se contempla un cronograma de siete meses para que se finalicen los trabajos.
En el balance actual de la obra, el secretario García apuntó que la ejecución de la obra es cercana al 40 %, mientras que el avance financiero es del 20 %.
En ese sentido, en el reinicio de las obras se contempla que el primer tramo abierto al público sea entre la calle 32 y 34, en lo que sería una entrega progresiva en sentido norte - sur.
"Queremos hacer reuniones con vecinos para resocializar el proyecto y hablar con las personas afectadas", agregó el secretario García.
Puede interesarle: Migrantes recibirán servicios de salud y alimentos en Santander
En diciembre del año pasado, la administración saliente había autorizado una prorroga de seis meses para que se entregara esta obra. En el informe presentado ante el Concejo Municipal en enero de este año, quedó reflejado el 'estancamiento' de la obra. En el documento emitido en enero de este año, de 156 páginas, está consignado como para la fecha la obra se encontraba suspendida y con un avance financiero de apenas el 18 %.
El diseño inicial de la obra contemplaba que se sembraran 88 árboles y se fijaran 875 metros cuadrados de zonas verdes.