El Ayuntamiento de la ciudad ha facilitado a los integrantes de la Comisión de Feria un cronograma de las actuaciones que se van a llevar a cabo para la mejora recinto ferial de El Arenal, entre ellas, la plantación de 164 árboles. La comisión la forman, además del Ayuntamiento, representantes de la Asociación de Caseta Tradicionales y de la Asociación de Casetas Populares, de la Agrupación de Cofradías, de la Federación de asociaciones Vecinales Al-Zahara, de las casetas alternativas, de la Federación de Peñas, de Córdoba Ecuestre y del Consejo del Movimiento Ciudadano.
En concreto el proyecto de ajardinamiento de El Arenal diseñado por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) contempla la plantación de 86 plataneros, seis pinos carrascos, diez almezos, 38 acacias de Constantinopla y 24 jacarandas. En el recinto ya hay ejemplares de jaboneros, tipuanas y palmeras datileras. Respecto al cronograma, el presidente de la GMU, Miguel Ángel Torrico, ha destacado que este año han concluido las obras de canalización de aguas pluviales, "una actuación muy importante para evitar el recinto ferial sea impracticable en caso de lluvia abundante, como ha ocurrido por desgracia algún año". Para añadir que "después del verano se va ejecutar esa plantación de 164 árboles con nuevas líneas y sustituyendo algunos huecos que está a día de hoy sin cubrir". En concreto, la fecha prevista para esas plantaciones de los 164 árboles es entre los próximos meses de septiembre y noviembre.
El presidente de la GMU ha destacado asimismo que "lo previsto" es que "una obra también muy importante de infraestructuras", como es la de la canalización, el soterramiento y la actualización de la línea eléctrica del recinto ferial para dar energía a las casetas pueda darse a lo largo del año 2025 y 2026. Y desde de 2026 hasta abril de 2027 se llevaría a cabo la obra de pavimentación de dos calles, mejorando su firme y su acerado". Torrico ha insistido en que el objetivo de este cronograma es el de contar con una Feria "mucho mejor dotada de infraestructuras y más accesible".
Las obras de alcantarillado para la canalización de aguas pluviales arrancaron a mediados del pasado mes de diciembre. Menos de cuatro meses después y tras una inversión de 360.000 euros, el total de los 1.200 metros de la renovada canalización de este reconocido espacio cordobés está operativo antes de que comience el montaje de una Feria de Córdoba que se desarrollará desde el sábado 18 de mayo al sábado 25 del mismo mes. El montaje de las 85 casetas que componen la edición de la cita de 2024 comenzará este jueves 18 de abril, después de haber adelantado el Ayuntamiento el plazo para ello.
Desde 1993, El Arenal contaba con el mismo sistema de alcantarillado y su mejora ha sido desde hace años una demanda de los feriantes y caseteros. Torrico ya aseguró que El delegado que, todavía sin fecha y "en un futuro no determinado", se llevará a cabo una segunda fase en el alcantarillado para la canalización de las aguas pluviales que irá desde la zona del estadio El Arcángel al punto de desagüe más cercano al río Guadalquivir.
Los plazos para las obras de soterramiento de la línea eléctrica es que el proyecto se redacte entre junio y agosto de este año, que el proyecto se licite entre octubre de 2024 y enero de 2025 y que las actuaciones se desarrollen de junio a diciembre de 2025. Y los de la pavimentación del recinto ferial contemplan la redacción del proyecto entre septiembre de 2024 y febrero de 2025; la licitación del mismo entre marzo y septiembre de 2025; y que las obras se ejecuten entre junio de 2026 y febrero de 2027.