Los trabajos de remodelación de la sala de recibo del municipio se encuentran suspendidos desde finales del año anterior.
En 2020, la Alcaldía de San Andrés, Santander, presentó detalles del proyecto para la remodelación arquitectónica y estructural del parque del municipio, que llevaba cerca de 10 años sin ser modernizado.
Fue hasta 2022 cuando la Gobernación de Santander destinó recursos para materializarla. La mencionada modernización arrancó a finales de 2022 y tenía un plazo inicial de ejecución de cerca de siete meses, es decir, debió haber sido entregada en julio de 2023. El costo inicial de la obra fue de cerca de $2.396 millones.
La comunidad advirtió que se completan más de tres meses sin la presencia de trabajadores en este proyecto, por lo que advirtieron temor de que esta se convirtiera en un 'elefante blanco'.
En tal sentido, el alcalde de San Andrés, Freddy Ramírez, manifestó que "el parque principal es la cara de nuestro municipio. Nos da pena con los turistas que no pueden encontrar un espacio para descansar. Queremos que nos solucionen pronto esta problemática".
Ramírez dijo que la obra tiene un avance cercano al 46 %.
'Destrabaron' la obra
Al respecto, el diputado de Santander, Francisco González, expresó que "se detectó que la obra no tuvo una planeación correcta y se determinó que para terminarse tenían que hacerse unos tema adicionales, relacionados con el tema eléctrico, que generarían sobrecostos".
González Gamboa señaló que "nos unimos al llamado de la comunidad para que se reinicien las obras pero además para que se termine en las mejores condiciones. Convocamos una mesa técnica para que se nos informara por parte de la Gobernación el avance técnico, financiero y jurídico de la misma".
Precisamente, en el municipio hicieron presencia el diputado González, la Secretaría de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, el Alcalde y concejales, para que se 'destrabara' la modernización del parque. "Se logró que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, destinara cerca de $920 millones para lo que falta e la obra y para el trabajo de interventoría".
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura de Santander aseveró que "haremos la revisión del proyecto, lo presentaremos ante la Asamblea para su aprobación y apropiaremos este rubro al contrato existente para que los trabajos se puedan reiniciar".
Vanguardia conoció que, es probable, que en junio próximo arranquen nuevamente los trabajos y el parque sea entregado en noviembre de este año.