Metro de Bogotá: Interventoría advierte que entrega de todos los diseños demoraría 4 años más
La interventoría mencionó que el consorcio aún no ha entregado todos los estudios para hacer el Metro y hasta ahora el avance es de un 68%.
La interventoría encargada de la primera línea del Metro de Bogotá afirmó que el consorcio responsable del proyecto se demoraría cuatro años en completar y entregar los estudios de la obra. Esto debido a que, hasta ahora, se encuentra en un avance del 68% y no hay un progreso importante.
Según el más reciente informe, se ha dado una demora en la entrega de cada diseño y, si continúa esta tendencia, la entrega total se daría en el 2028 lo que podría dificultar el inicio de la operación del Metro, que se tiene previsto en ese mismo año.
La interventoría aseguró que los estudios y diseños de detalle hasta ahora va en un 1% con corte a febrero, mientras que en su totalidad es un 68%, por lo que se tardaría el consorcio metro línea 1 un aproximado de 47 meses para culminar con la solicitud.
Tras esto, la interventoria ya había anunciado cinco advertencias por los retrasos en la obra con un plazo para ponerse al día el 11 de marzo de este año, sin embargo, solo se han dado reuniones para solucionar el problema.
"En conclusión es necesario, importante y urgente que los diseños tengan no objeción para lo cual las partes deben realizar gestiones y acuerdos que conduzcan a este objetivo. Debe crearse un equipo formado con la participación de las partes con participación permanente y con capacidad de decision que logre 'destrabar' este 'atascamiento' en diseños", se lee en el informe.
"Los edificios de acceso de las estaciones metro y las subestaciones de energia SER, CET y SET son los mas retrasados y sobre los cuales se debe asumir intervencion inmediata. En geotecnia; el Concesionario continua presentando modificaciones a los documentos de diseño mezclando criterios de diseño", sostiene la interventoría.
Por parte de la empresa Metro de Bogotá, se ha pedido una revisión a la interventoría para que analice nuevamente el informe y se aclare la situación, además que el consorcio cumpla con la totalidad de estudios.
Sistema Integrado de Información