Brüggen · Eigentlich sollten die Arbeiten an einer der Hauptverkehrsachsen von Brüggen im Sommer abgeschlossen werden. Doch nun teilte die Gemeinde mit, dass es länger dauern werde – viel länger. Sie erklärt auch, warum.
Im November vorigen Jahres hatte der Fahrplan noch so ausgesehen: In einem ersten Bauabschnitt solle der Bereich vom Kreisverkehr Vennmühlenweg bis hinter die Einmündung Hagenkreuzweg umgebaut werden. Als voraussichtliche Bauzeit dafür wurde mit neun Monaten gerechnet. Danach solle es dann in drei Bauabschnitten weiter Richtung Hochstraße gehen, hieß es. Ende Juni 2024 hoffte man, fertig zu sein. Doch daraus wird nichts, die Gesamtbauzeit wird sich nach aktueller Schätzung bis Frühjahr 2025 verlängern. Grund: Funde im Erdreich, die die Planer der Maßnahme offenbar überraschten.
"Im Zuge der Bauarbeiten wurden wider Erwarten Versorgungsleitungen vorgefunden, die sich entweder für den späteren Straßenbau in einer ungünstigen Tiefe befinden oder aufgrund des Alters bereits so marode sind, dass diese erneuert werden müssen", teilte die Gemeindeverwaltung jetzt mit. Erschwerend komme hinzu, dass wegen der Vielzahl der Leitungen, der räumlichen Enge und des Zustandes der Kabel diese sehr vorsichtig freigelegt werden müssten.
Doch damit ist es nicht getan, der Kabelsalat muss auch noch mit neuen Zutaten versehen werden. "Da es sich bei den Kabeln teilweise um Hauptversorgungsleitungen handelt, müssen diese, bevor die alten Kabel außer Betrieb genommen werden, auf vollständiger Ausbaulänge neuverlegt und an das vorhandene Netz angebunden werden. Andere Kabel müssen verlängert und umgelegt werden. Diese Arbeiten sind immer nur nacheinander und größtenteils in Handarbeit möglich", erklärt die Gemeindeverwaltung.
Wegen dieses Problems ist der ursprünglich geplante Termin der Fertigstellung nicht zu halten. Davon gehen nach Angaben der Gemeinde zumindest das beteiligte Ingenieurbüro, die Baufirma, die Träger der Versorgungsleitungen und die Verwaltung aus. Sie rechnen nun mit einem Abschluss des gesamten Projekts Umbau Borner Straße erst im Frühjahr 2025.
An der ursprünglich vorgesehenen Verkehrsführung im Baustellenbereich soll sich nach jetzigem Stand der Dinge durch die neue Lage aber nichts ändern. Während des Umbaus, so hieß es im November, soll die Straße einspurig befahrbar bleiben, der Busverkehr aber großräumig umgeleitet werden. Die Haltestellen an würden für die Zeit des Umbaus nicht angefahren, der Busbahnhof am Gesundheitszentrum werde zum Parkplatz des Kreuzherrenplatzes verlegt. An der Herrenlandstraße werde eine zusätzliche Haltestelle eingerichtet. Anliegende Gewerbebetriebe, so hieß in der jüngsten Mitteilung der Gemeindeverwaltung, sollen während des Umbaus mit dem Fahrzeug erreichbar bleiben.