Frimmersdorf/Neurath · Mit dem letzten Abschnitt eines mehrjährigen Kanalbauprojekts wird in wenigen Tagen begonnen: Unterirdisch wird eine Spezialmaschine große Kanalrohre zwischen Frimmersdorf und Neurath ins Erdreich pressen. Womit Anlieger rechnen müssen.
Der 2018 begonnene Bau eines neuen Mischwasser-Transportsammlers von Frimmersdorf nach Neurath geht in den Endspurt: Voraussichtlich am 29. April soll der letzte, insgesamt 430 Meter lange Abschnitt in Angriff genommen werden. Er erstreckt sich vom Rewe-Markt in Frimmersdorf bis zur Kreuzung "Am Schimmelsbusch" in Neurath.
Vor mehr als fünf Jahren war mit dem ersten Bauabschnitt für das insgesamt 1,6 Kilometer lange Kanalbauprojekt begonnen worden. Nach seiner Vollendung wird der Transportsammler mit 1,40 Metern Durchmesser vom Regenüberlaufbecken am Sportplatz in Frimmersdorf bis nach Neurath reichen. Seine Aufgabe ist es, Abwässer aus den beiden Stadtteilen zunächst Richtung Gustorf/Gindorf und schließlich zur Kläranlage des Erftverbandes in Noithausen zu leiten. 2021 war der bisherige Endpunkt auf der Frankenstraße vor dem Rewe-Markt erreicht.
"In den vergangenen Jahren wurde der neue Kanal unter Vollsperrung der Straßen ,An der Erfthalle' und ,Auf dem Leuchtenberg' in offener Bauweise verlegt", erinnert Rathaussprecher Lukas Maaßen. Wegen der großen Tiefenlage von sieben bis acht Metern müsse im letzten Abschnitt allerdings ein anderes Verfahren angewendet werden, der unterirdische Rohrvortrieb.
Dafür wird die für den Kanalbau zuständige Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD) eine Vortriebsmaschine einsetzen, die die Rohre mit hydraulischer Kraft durch das Erdreich pressen wird. Der dabei angewendete Druck von 500 bis 600 Tonnen entspricht etwa dem Gewicht von sechs bis sieben Elektrolokomotiven.
Der Vorteil dieses Verfahrens: "Der Verkehr kann über provisorische Baugrubenumfahrungen aufrechterhalten werden", sagt Maaßen. Lediglich für den Einbau der erforderlichen Revisionsschächte mit einem Außendurchmesser von 3,70 Metern müsse die Frimmersdorfer Straße zweimal für voraussichtlich jeweils vier Tage voll gesperrt werden. Die Zufahrten zum Rewe-Markt in Frimmersdorf und zum Netto-Markt in Neurath sollen weiter zugänglich bleiben.
Ab Montag, 29. April, werden zunächst die provisorischen Baugrubenumfahrungen auf der Frimmersdorfer Straße eingerichtet. "Anschließend werden die Revisionsschächte sowie die für den Rohrvortrieb erforderlichen Start- und Zielbaugruben in der Frimmersdorfer und Frankenstraße angelegt", zitiert Maaßen aus der "To-do-Liste" der Gesellschaft für Wirtschaftsdienste. Der eigentliche Rohrvortrieb soll nach Plänen der Stadt im Juni beginnen. Die Baukosten werden mit rund 4,7 Millionen Euro beziffert.