Umbau immer teurer! Neue Attraktion im Norden wird zur Kostenfalle
Der Umbau des Lübecker Buddenbrookhauses stockt seit Monaten. Die Änderung der Umbaupläne treibt die Baukosten in die Höhe und gefährdet einen Zuschuss. Der lange Leerstand hinterlässt seine Spuren an dem Haus, die Wiedereröffnung wird um Jahre nach hinten verschoben.
Ein Streit in der Lübecker Bürgerschaft lässt den Umbau des Buddenbrookhauses stocken. Seit mehr als einem Jahr tut sich nichts mehr auf der Baustelle in Lübeck. "Dadurch verzögert sich nicht nur die Wiedereröffnung, sondern der Umbau wird wegen des möglichen Wegfalls von Fördergeldern und steigender Baupreise immer teurer", sagt Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD).
Buddenbrookhaus in Lübeck: Umbau sorgt für Proteste von Denkmalschutzinitiativen
Auslöser des Streits ist ein mittelalterliches Kellergewölbe, das nach den ursprünglichen Planungen an einer Stelle durchbrochen werden sollte, um Platz für eine Treppe zu schaffen. Nach heftigen Protesten, unter anderem von Denkmalschutzinitiativen, hat die Bürgerschaft ihre Pläne geändert. Statt eines Durchbruchs soll es jetzt ein an der Gebäuderückseite angebautes Treppenhaus geben. Ob aber die Investitionsbank des Landes als Fördermittelgeber diesen Kompromiss akzeptiere, sei noch unklar, sagt Lindenau.
Das Haus ist nach dem Roman "Buddenbrooks" von Thomas Mann (1875-1955) benannt und wird als Literaturmuseum und Forschungsstelle zur Familie Mann genutzt. Das Gebäude war 1841 bis 1890 das Wohnhaus der Großeltern von Heinrich und Thomas Mann und Vorbild für den Romanort in Buddenbrooks.
Wiedereröffnung des Buddenbrookhauses verzögert sich um zwei Jahre
Das Gebäude soll um das 2011 vom Bund für rund 300 000 Euro erworbene Nachbarhaus erweitert werden, um mehr Ausstellungsfläche und zusätzliche Seminar- und Büroräume zu schaffen. Außerdem soll die in die Jahre gekommene Dauerausstellung zur Familie Mann neu gestaltet werden. Die ursprünglich für 2027 geplante Wiedereröffnung ist inzwischen auf das Jahr 2029 verschoben.
Das Buddenbrookhaus wurde Ende 2019 geschlossen. Seither steht es leer, Strom und Heizung sind ausgeschaltet. Das habe bereits zu Schäden an der Bausubstanz geführt, sagt Caren Heuer, die das Haus seit Februar 2024 leitet.
Das könnte Sie auch interessieren: Abriss, Neubauten und eine Überraschung: Großprojekt rund um Ottensens Kult-Kneipe
Sie bekomme fast täglich Anrufe von Menschen, die es nicht glauben könnten, dass das Buddenbrookhaus immer noch geschlossen sei, sagt sie. "Viele davon kommen aus dem Ausland." (dpa/mp)