Die Sanierung des Düsseldorfer Polizeipräsidiums wird mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. Statt mit geplanten 87 Millionen Euro schlägt sie inzwischen mit 207 Millionen Euro zu Buche.
Ursachen für die Kostenexplosion um 120 Millionen Euro gibt es laut NRW-Finanzministerium reichlich.
Der Baugrund sei schlechter als ursprünglich angenommen, ein Nachprüfungsverfahren habe zu Verzögerungen geführt, Baupreise seien gestiegen und die Polizei habe zwischenzeitlich Planänderungen wie zusätzliche Elektro-Ladestationen eingebracht.
Rissbildungen und eine Asbestsanierung hätten die Kosten zudem weiter in die Höhe getrieben. Die Bestandssubstanz sei schlechter als erwartet gewesen und durch die Bauzeitverlängerung habe ein weiteres Ersatzgebäude angemietet werden müssen.
Das denkmalgeschützte Polizeipräsidium aus dem Jahr 1928 sollte ursprünglich bis 2020 erweitert und saniert sein. Doch während die Erweiterung, ein Neubau, bereits 2020 fertig wurde, stehen vor der alten Fassade noch immer die Baugerüste.