Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a arătat, vineri, că stadiul fizic al lucrărilor pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns la 25,5%.
"Săpăturile la tunel au ajuns la 414 m în galeria dreaptă și la 283 m în galeria stângă, fiind excavați până acum, din cele două galerii, aproximativ 110.000 mc.
Forarea piloților a ajuns la un stadiu de 77%.
Pentru terasamente au fost săpați peste 320.000 mc.
În baza de producție au fost realizate primele 2 grinzi, urmând să înceapă și execuția de predale și alte elemente prefabricate necesare acestui proiect", a transmis vineri CNAIR.
2️⃣5️⃣,5️⃣% stadiul fizic al lucrărilor pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești. ⚒️ Săpăturile la tunel au ajuns la 414 m în galeria dreaptă și la 283 m în galeria stângă, fiind excavați până acum, din cele două galerii, aproximativ 110.000 mc. ⏬️ Forarea piloților a ajuns la un stadiu de 77%. Pentru terasamente au fost săpați peste 320.000 mc. În baza de producție au fost realizate primele 2 grinzi, urmând să înceapă și execuția de predale și alte elemente prefabricate necesare acestui proiect. #cnair #fondurinerambursabile #autostrăzi #SibiuPitești #drumuridemareviteza #drumurinoi ? ®️ CNAIR
Publicată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe Joi, 7 martie 2024
Înaintează și defrișările în afara fondului forestier, pentru începerea execuției secțiunii 3 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești.
Stadiul proiectului:
- defrișare în afara fondului forestier: 100% realizat,
- defrișare în fondul forestier național: 62 % realizat,
- studii arheologice: 100% realizat
- obținere acorduri și avize, în vederea eliberării Autorizației de Construire: 100%,
- amenajarea celor două organizări de șantier: 100% infrastructură, urmează montarea stațiilor de betoane și clădirilor pentru ateliere și birouri,
- realizare proiect tehnic pentru obținerea AC: 75%, termen de predare: 15.04.2024,
- operațiuni de deminare: 100%,
- realizare studii de teren: 100%
Stadiul lucrărilor de pregătire pentru începerea execuției secțiunii 3 a A1, Sibiu-Pitești. Stadiul proiectului: - defrișare în afara fondului forestier: 100% realizat, - defrișare în fondul forestier național: 62 % realizat, - studii arheologice: 100% realizat - obținere acorduri și avize, în vederea eliberării Autorizației de Construire: 100%, - amenajarea celor două organizări de șantier: 100% infrastructură, urmează montarea stațiilor de betoane și clădirilor pentru ateliere și birouri, - realizare proiect tehnic pentru obținerea AC: 75%, termen de predare: 15.04.2024, - operațiuni de deminare: 100%, - realizare studii de teren: 100% ✅️Nu uitați să va abonați la canalul nostru de whatsapp pentru a primi informații în timp util. ✅️https://whatsapp.com/channel/0029VaPGMSRDzgTCZz1rv61W #CNAIR #DRDPCraiova #SibiuPitești #fondurinerambursabile #drumuridemareviteza
Publicată de DRDP Craiova pe Marţi, 27 februarie 2024