Duas praças importantes de Araucária, que estão passando por obras de revitalização, serão entregues para uso da população no primeiro semestre deste ano.
Uma delas é a Praça Alberto Markovicz, localizada no bairro Thomaz Coelho, que atualmente recebe a estrutura metálica da quadra. O vestiário também está na fase de acabamento, enquanto os serviços externos estão quase finalizados.
A obra iniciou em 30/12/2022, com o prazo de execução para 30/08/2023. Após aditivo, o prazo foi estendido para 28/12/2023. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a empresa contratada não finalizou os serviços no prazo determinado e, após notificações e questionamentos da fiscalização, se comprometeu em finalizar a obra até 30/03/2024.
O projeto da Praça Alberto Markovicz, que está sendo revitalizada com recursos do próprio Município, prevê a construção de uma quadra coberta com um vestiário/banheiro, instalação de novos equipamentos de academia da terceira idade e parque, revitalização das calçadas, instalação de postes de iluminação, instalação de calhas e revitalização do estacionamento do CMEI Maria Ferreira. "Nesse momento, já foram instalados os equipamentos da academia, mas só poderão ser liberados para uso da população após a finalização de toda a obra, uma vez que ainda estão sendo executados serviços no entorno dos equipamentos", explica a SMOP.
A Praça São Sebastião, no bairro Tindiquera, teve as obras de revitalização iniciadas em 20/11/23. Até agora já foi realizada a movimentação de terra (organização dos platôs), execução do piso de concreto para a academia e pista de patinação, fundação das arquibancadas e estrutura do alambrado, execução da quadra de areia, drenagem da quadra e execução do paver da Rua João Woski.
Ainda estão em andamento a infraestrutura elétrica, instalação do alambrado, execução das arquibancadas e o paver da Rua José Wsoek. O projeto prevê ainda mais 4 platôs (com parquinho e piso emborrachado), instalação dos postes e iluminação, revitalização na área das árvores e paver na Rua Marcelino Jasinski.
Conforme a SMOP, o prazo de término da obra é até 20/07/2024. A Praça está sendo revitalizada com parte dos recursos oriundos do próprio Município, e parte proveniente de royalties e compensações financeiras e patrimoniais não previdenciárias.