Cerca de um ano depois de abrir um processo de penalidade contra a TCE Engenharia, a prefeitura multou a empresa em R$ 915 mil por uma série de problemas constatados na construção da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina. O valor corresponde ao percentual de 5% sobre o saldo remanescente na data em que a ação administrativa foi iniciada.
O município elencou sete situações para justificar a punição: mão de obra insuficiente, falta de maquinário, equipamentos parados, ausência de solução de imóveis vizinhos afetados pela obra, demora para formalização de respostas para notificações, possível impropriedade na gestão de operações realizadas, ou seja, carência de cuidado e reparo, e paralisações devido a protestos dos empregados.
No documento que embasou a decisão do poder público londrinense, que a FOLHA teve acesso, é destacado que mesmo após os aditivos de tempo, a empreiteira "manteve um ritmo bem abaixo do que era devido para o alcance da conclusão da obra". De acordo com um gráfico anexado, até outubro do ano passado a empreiteira nunca alcançou a evolução entre um mês e outro seguindo o que estava no cronograma. Em fevereiro de 2023, por exemplo, o ritmo desejado de execução era de 9,6%, porém, foi feito somente 1,84%.
Leia mais:
Veja os direitos do consumidor em caso de voo cancelado ou adiado
3ª parcela do IPVA 2024 para veículos com placa final 1 e 2 vence nesta segunda-feira
Rancore traz a 'Turnê Relâmpago' para Londrina e Jacarezinho
Carreteiro não tem direito à adicional de periculosidade por acompanhar abastecimento de veículo
Entre as alegações apresentadas pela construtora para se defender estão intercorrências que prejudicaram o andamento dos serviços, inconsistências na compatibilização dos projetos, irregularidades em imóveis no entorno e morosidade em desapropriação, modificações no projeto por iniciativa da prefeitura ao longo da execução, erros nas sondagens, impactos da pandemia de Covid-19 e atrasos de pagamentos.
Outa alegação foi de que não houve "atraso em razão da revisão do cronograma de obras, realizada antes da notificação administrativa que instaurou o processo". Os fundamentos não convenceram o município. "O que se concluiu é que a empresa tem responsabilidade pelo atraso e que não está imprimindo o ritmo adequado de execução", frisou o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti.
CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA