La nueva Comisaría de la Policía Local tendrá un traslado por fases y con la previsión de que, durante el tiempo de "mudanza", los dos complejos estén operativos para no entorpecer el servicio diario. Tras la obra civil del nuevo inmueble, que el Ayuntamiento espera recibir a finales de este mismo mes, la idea del gobierno local es activar ahora un proceso de dotación de equipos progresiva y ultima una ambiciosa licitación de reforma para blindar los accesos y la seguridad del nuevo recinto. Se espera que esta nueva fase, la última para que la Comisaría abra definitivamente sus puertas, termina antes de que acaba este año en curso.
La constructora del inmueble había solicitado a finales del año pasado una prórroga de su contrato, que terminaba por esas fechas, aludiendo a un informe en el que se recogían las varias incidencias que se habían detectado durante los trabajos. Los problemas habían sido, a grandes rasgos, tres: que parte de la compra de materiales vinculados a la última modificación del proyecto no se entregaron a tiempo por coincidir con la época estival, que el mal tiempo obligó a suspender días enteros de jornadas de trabajo en el exterior y que la indicación de realizar pequeñas modificaciones en la distribución de espacios les había ralentizado. Los técnicos municipales estudiaron esa solicitud y avalaron la valoración, concediendo algo más de dos meses de plazo.
El Ayuntamiento inicia ya los trámites para los equipos y para la instalación de los accesos
Desde entonces, la estimación para que la Comisaría abra sus puertas se marcó ya en el segundo semestre de este año, una previsión que ahora se mantiene pero que se quiere asegurar con un traslado por fases que hará que, durante unos meses, ambas comisarías, la nueva y la de la calle San José, estén operativas. Lo progresivo de la dotación de equipamientos afectará también al traslado de efectivos, que tampoco se quiere hacer de golpe. El objetivo, explican fuentes municipales, es "mantener el servicio al ciudadano" y que el cambio de sede no genere ninguna jornada de parálisis.
Con la obra a punto de entregarse, la primera de las fases que comienza ahora es la relacionada con el acondicionamiento interior. Y se ha publicado también, por ahora solo como anuncio previo, un nuevo contrato de licitación para lo que será una nueva obra centrada, en este caso, en los accesos, un trámite que desde el gobierno local explican que ya se ha iniciado para "acortar plazos" y suplir en parte los retrasos que ha ido acumulando el proyecto. Esta reforma acondicionará las entradas y barras de seguridad, así como el sistema informático para los registros en los accesos. "Será un edificio con un sistema de cierre integral completo", apuntan estas fuentes municipales.
Este apartado de la seguridad fue uno de los aspectos que acabó bloqueando la obra durante meses. En el anterior mandato la construcción tuvo grandes avances, pero la cronología se fue complicando. Después de que en 2017 se anunciase un concurso de proyectos para dar forma a esta nueva Comisaría y que en 2008 quedase aprobado el proyecto básico de construcción, con la adjudicación de los trabajos a Acciona Construcción en 2019, las obras arrancaron en el año de la pandemia y se amplió su plazo, por primera vez, en 2021, avalando su término en agosto de 2022. Durante ese año, sin embargo, se avaló una nueva demora, y surgió la idea de modificar el plan. A inicios de 2023, con la obra provisionalmente suspendida, se había acordado un modificado que planteaba, entre otras cuestiones, incluir algún otro servicio municipal en el edificio, que, se entendía, tenía espacio suficiente para ello. Con el nuevo gobierno se anuló esa parte del plan de usos que valoraba otros servicios alegando posibles problemas de seguridad, relanzando la obra en junio. La obra ha costado alrededor de diez millones de euros. El anuncio previo para la actuación en los accesos cuantifica un gasto de 780.000.
- GijónLa Laboral tendrá un gran aparcamiento disuasorio en el nuevo Parque Tecnológico
- GijónEl colegio de La Asunción recibe a antiguos alumnos de tres generaciones
- Gijón¿Presidenta del PP? Ahora no es momento de hablar de personas, sino del proyecto
- GijónHomenaje a Pili Ibaseta y Josefina García, pioneras del teatro popular
- GijónEl Reina Sofía adquiere en ARCO dos ovnis del gijonés Armando
- GijónLos límites de Luisa llegaron hasta el cielo
- GijónNueve meses intensos de vela en la bahía de Gijón
Gijón