El Concello acaba de conceder una segunda prórroga a la empresa que hace la obra de la Praza de Ferrol, Grupo Vilariño, para acabar los trabajos. Dispondrá de plazo hasta el 19 de abril, según informó el gobierno local a los vecinos y comerciantes.
El ejecutivo local aceptó la solicitud de ampliación de plazo que hizo la empresa en base a que el elevado número de días de lluvia que hubo este año retrasaron los trabajos, al igual que la aparición de restos arqueológicos. Estos no fueron de gran relevancia -aparecieron muros del acueducto que traía agua desde la zona de A Piringalla hasta Lucus Augusti, que se ve parcialmente a unos metros, en la Praza de San Marcos- pero, como procede, tuvieron que ser examinados por técnicos de Patrimonio de la Xunta.
La obra de la Praza de Ferrol comenzó la primavera pasada y tenía de plazo hasta el 31 de diciembre . En ese momento se le concedió la primera prórroga. Este es uno de los tres grandes proyectos de peatonalización que el Concello lleva a cabo en el casco histórico en este momento de forma simultánea.
La obra que va más retrasada es la del eje Montevideo-Bolaño Ribadeneira, que también obtuvo una ampliación de plazo, hasta junio. Igualmente, los trabajos en Teatro y Santo Domingo van más lentos de lo previsto. Deberían estar terminados en mayo, pero todo apunta a que también necesitarán prórroga.