## 10.23.Arbeitszeit 

Für die Ausführung der Arbeiten gelten die Rahmenarbeitszeiten von Montag bis Samstag von 7.00 bis 19.00 Uhr . Lärmintensive Arbeiten müssen mit der zuständigen Bauüberwachung vor Ort abgestimmt werden. Lärmintensive Arbeiten sind in den Ruhezeiten (Klinik) von 12.00-13.00 Uhr jedoch in jedem Fall zu vermeiden. 

## 10.24.Vertragsstrafe 

Siehe EVM Blätter. 

## 10.25.Vervielfältigungen: AG-seitige Ausführungsunterlagen und AN-seitige W+M Planungen Ausführungsplanungen seitens AG 

Die der Leistungsbeschreibung beiliegenden Pläne, Details, Unterlagen sind nicht zur Ausführung freigegeben. Zur Ausführung freigegebene Pläne, Details, Unterlagen hat der AN unmittelbar nach einer Beauftragung anzufordern (Übergabefassung). Beim Auftragnehmer liegt die Holschuld. 

Die vom Auftragnehmer (AN) angeforderten und erhaltenen Pläne, Details, Unterlagen müssen den Vermerk „zur Ausführung freigegeben“ enthalten. 

Die der Ausführung zu Grunde liegenden Pläne, Details, Unterlagen, werden grundsätzlich vom Auftraggeber (AG) dem Auftragnehmer (AN) digital über das Projektablageraum (PPM-Raum) zur Verfügung gestellt. Die Ausführungspläne werden zudem in der ersten Fassung (Übergabefassung), einmalig, 2-fach in Papierform zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch des AN von darüber hinausgehenden Papierversionen hat der AN diese auf seine Kosten zu tragen. 

Die Pläne, Details, Unterlagen werden im PDF-Format übergeben - nach Erfordernis und nach Abstimmung können Pläne auch im dwg-Format übermittelt werden, sofern diese im dwg-Format vorliegen. 

## Werk- und Montageplanungen (W+M) des AN, Dokumentation PPM Raum 

Der AN erhält nach einer Beauftragung einen Zugang zum Projektablageraum dem sog. „PPM-Raum“ zu den relevanten Verzeichnissen für den Download von Unterlagen sowie für den Upload von seinen Unterlagen der Werk- und Montageplanung. Zwingend zu beachten ist vom AN und von den Projektbeteiligten, dass relevante Projektbeteiligte über zum Download bereitliegende Unterlagen wirksam informiert werden. Weitere Anforderungen an die Dokumentation bzw. der W+M Planung sind der entsprechenden Leistungsverzeichnis-Position zu entnehmen. 

## 10.26.Erstellung und Prüfung der Werk- und Montageplanung 

Sofern vom Auftragnehmer (AN) eine Werk- und Montageplanung oder Ähnliches (wie zum Beispiel Verlegepläne etc.) verlangt wird, sind die hierzu vorgesehenen Regelungen in den 

Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) vom Bieter / AN zu beachten. Hat der AN einen eigenen Detail-Baufristenplan (Terminplan) für seine Leistungen zu erstellen (gemäß Ziffer 10.12. Terminplan), ist seine Werk- und Montageplanung in diesem Plan mit darzustellen, inkl. der erforderlichen sukzessiven Termine zur sukzessiven Freigabe der Werk- und Montageplanung. 

## 10.27.Leitungen 

Auf Leitungen aller Art ist bei den Erdarbeiten besonders zu achten. Für Beschädigungen ist der Auftragnehmer kostenersatzpflichtig. 

Die gleichzeitig mit den Bauarbeiten anfallenden Spartenarbeiten müssen im Benehmen mit der Bauleitung des Auftraggebers abgestimmt werden. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich zusätzlich zu den Angaben des Auftraggebers vor Baubeginn genaue Unterlagen über die Lage aller Leitungen, Kabel etc. zu beschaffen und bei den Versorgungsunternehmern rechtzeitig eine Einweisung zu beantragen. Vor Aufgrabungen ist grundsätzlich eine Ortung z.B. über Suchschlitze durchzuführen. Im Abstand von 50 cm und weniger von Versorgungsleitungen darf im Allgemeinen nur in Handschachtung ausgehoben werden. 

