 Notwendigkeit etwaiger Abweichungen von den genehmigten Bauzeichnungen einschl. ihrer Begründung, Beantragung und Genehmigung solcher Änderungen; 

 Hinweise auf Anordnungen der Bauüberwachung und auf wichtige Vereinbarungen mit einem Auftragnehmer oder seinem Vertreter; 

 Mündliche Weisungen von Vorgesetzten an die örtl. Bauaufsicht; 

 Angaben über die Beschaffenheit des Baugrundes; 

 Erledigung vorgeschriebener Baustoff$_{‐}$, Boden$_{‐}$ und Wasserprüfungen; 

 Verkehrsfreigaben, Bauübergaben; 

 Name des Bauleiters des Auftragnehmers und etwaiger Wechsel; 

Die Seiten des Bautagebuches müssen laufend nummeriert sein. 

Das Bautagebuch ist der örtlichen Bauleitung wöchentlich zur Durchsicht und Gegenzeichnung vorzulegen. 

## 10.41.Stundenlohnarbeiten 

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom AG ausdrücklich angeordnet waren und entsprechende Stundenlohnberichte – spätestens in der folgenden Woche nach Durchführung – der Bauleitung des AG zur Anerkennung vorgelegt werden. Nicht oder nicht rechtzeitig zurückgegebene Stundenlohnberichte gelten nicht als anerkannt. Stellt sich bei späterer Prüfung heraus, dass die berechneten Arbeiten in den Vertragspreisen berücksichtigt sind oder zu Nebenleistungen gehören, so werden die Kosten trotz Anerkennung der Stundenlohnberichten nicht vergütet. 

Bei etwaiger Doppelzahlung besteht Rückerstattungspflicht. 

Für Stundenlohnarbeiten werden keine Aufsichtsstunden vergütet. 

Der Auftragnehmer muss vor Ausführungsbeginn die jeweiligen Stundenlohnansätze bekannt geben, falls diese im Angebot nicht aufgeführt wurden. 

## 10.42.Dokumentationsrichtlinie und Dokumentationsablauf 

Der AG legt einen äußerst hohen Stellenwert auf eine vollständige und strukturiert verlaufende Abschlussdokumentation des AN. Die Dokumentationsrichtlinie, welche Anlage zu den Auftragsunterlagen ist, ist zwingend vom AN einzuhalten. Im Rahmen des fördermittelgebundenen Bauvorhabens ist eine zügige und ordentlich verlaufende Schlussdokumentation von hoher Bedeutung und für das Bauvorhaben unerlässlich. Der AN hat 4 Wochen vorab zur jeder Teilabnahme einer Bauphase die geforderte Dokumentation zügig und vollständig herbeizuschaffen. Hierfür hat er einen Verantwortlichen abzustellen mit welchem über sämtliche Sachverhalte zu Unterlagen der Dokumentation AG-seitig kommuniziert werden kann. Sämtliche Verzögerungen und Folgekosten aus einer nicht vollständigen Dokumentation des AN gehen zu Lasten des Verursachers. Weitere Hinweise sind der entsprechenden Leistungsverzeichnis-Position zu entnehmen. 

## 10.43.Sonstiges 

Die Kosten für die Koordination etwaiger Nachunternehmer im Sinne der Baustellenverordnung sind in die Gemeinkosten mit einzurechnen. 

Einzurechnen ist auch die tägliche Entsorgung von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers sowie die tägliche Beseitigung von Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beschädigungen, Verschmutzungen und dergleichen durch den Baubetrieb benutzter Straßenkörper (Art. 2 BayStrWG) und deren Zubehör (Verkehrseinrichtungen, Bepflanzungen usw.) durch geeignete Maßnahmen zu verhindern oder, wenn dies nicht möglich ist, unverzüglich und ohne besondere Vergütung zu beseitigen. 

Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe persönlich durch Ortsbegehungen mit dem Areal vertraut zu machen. 

