Änderungen bzw. Ergänzungen möchte, so sind diese vom Auftragnehmer unverzüglich einzuarbeiten. Ohne unterschriebenes Abnahmeprotokoll und vom Gutachter positiv geprüfte Unterlagen darf die Fertigung nicht gestartet werden. 

 Abnahme der Abwassersammelstation und der Belüftung und Entlüftung der Räume B001 und B002. Die Abnahme findet grundsätzlich in Anwesenheit des Auftraggebers statt. Es wird ein gemeinsames Protokoll erstellt, das vom Auftragnehmer und dem Funktionsbeauftragten des Auftraggebers unterzeichnet wird. Eine Kopie des Protokolls erhält der Auftraggeber. Die rechtsgeschäftliche Abnahme erfolgt durch den Auftraggeber nach Beseitigung eventuell festgestellter Mängel durch den Auftragnehmer. Sollten Nacharbeiten anfallen, müssen diese sofort erledigt werden. Bei der Abnahme sollen die gesamten Funktionen der Anlagen geprüft werden: Dichtheit der Rohrleitungen, Kanäle und Komponenten, Verriegelungen der Anlage, Alarmierungen, Visualisierung auf Bildschirme, usw. Ein dementsprechendes Funktionsprüfungsprotokoll soll dem Auftraggeber zur Genehmigung zeitlich vorgelegt werden. Der Gutachter wird bei der Endabnahme mit einbezogen. 

 Erstellen eines Aufmaßes der tatsächlichen verlegten Rohrleitungen und Komponenten. Das Aufmaß erstellt der AN und dieses wird von den AG bestätigt (Unterschrift) 

 Einweisung des Betriebspersonals. Ein Protokoll über die Einweisung muss von dem AN erstellt werden 

 Übergabe der Dokumentation wie in Kap. 4 beschrieben. 

Eine Kopie des Protokolls erhält der Auftraggeber. 

Die rechtsgeschäftliche Abnahme erfolgt durch den Auftraggeber nach Beseitigung eventuell festgestellter Mängel durch den Auftragnehmer. Sollten Nacharbeiten anfallen, müssen diese sofort erledigt werden. 

## 2.5. Zahlungsmodalitäten 

Zahlungsmodalitäten sind im Vertrag geregelt. Sie werden folgendermaßen eingegliedert: 

• 20% nach Abgabe und Genehmigung der Projektierungsunterlagen; 

• 40% nach endgültiger Montage und Umschluß der Abwasserstationsanlage; 

• 40% nach endgültiger Montage der Belüftungsanlage sowie endgültiger technischer Abnahme und Dokumentationsübergabe. 

Der Rechnungen sind ggf. Abnahmeprotokoll, Aufmaße und Aufstellungen über erfolgte Abschlagszahlungen beizufügen. 

## 2.6. Gewährleistung 

Der Auftragnehmer haftet für mangelhafte Leistungen. Siehe Art. II.6 des Vertrages. 

Der Auftragnehmer ist für die ordnungsgemäße Ausführung der Aufträge nach den anerkannten Regeln der Technik und der neuesten EN-Vorschriften verantwortlich. 

