Die Leitungsschutzanweisungen der jeweiligen Versorgungsunternehmen sind zu beachten. 

## 10.28.Absteckungen/Achs- und Festpunkte 

Der Auftragnehmer hat auch die in VOB/B § 3 Nr. 2 erwähnten Absteckungs- und Vermessungsarbeiten, und zwar im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, durchzuführen und haftet auch für seine hierzu erforderlichen Konstruktionen. Vom Auftraggeber übergebene Achs- und Festpunkte hat der Auftragnehmer zu sichern und zu schützen. Notwendige Änderungen dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber durchgeführt werden. 

## 10.29.Sonstiger Schriftverkehr 

Schriftverkehr mit dem Aufrageber ist ausschließlich wie folgt zu führen: 

a) Schriftverkehr mit dem Bauherrn bzw. der Projektsteuerung, über Behinderungen und deren Anzeige, Anmeldung von Nachträgen oder Vergütungsansprüchen, Bedenkenanmeldungen und Schreiben mit Auswirkungen auf den Inhalt des geschlossenen Bauwerkvertrages (Vertragsänderungen) per e-Mail an die zuständige Objektüberwachung. Der Bauherr bzw. die Projeksteuerung erhält diesen Schriftverkehr im Original und in Ablichtung per e-Mail. 

b) alle anderen Schreiben per e-Mail an das beauftragte und zuständige Planungs- bzw. Bauüberwachungsbüro. 

Sollten sich durch einen Versand Verzögerungen oder andere Folgen ergeben, gehen diese ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers. 

## 10.30.Nachtragsangebot (zu § 2 Nr. 5+6 VOB/B) und Nachtragsbearbeitung durch AN 

Für nicht im Angebot enthaltende oder geänderte Leistungen sind rechtzeitig unaufgefordert schriftliche Nachtragsangebote im Original direkt die Bauleitung einzureichen. Parallel erhält der AG und die Projektsteuerung eine Ablichtung der Angebotsunterlagen per E-Mail im pdf-Format. 

Nachtragsangebote haben in jedem Fall neben den Einheitspreisen auch die zugehörigen Mengenangaben zu enthalten. Bei Nachtragsangeboten ist zu jeder Einzelposition eine detaillierte Kalkulation aufzustellen, aus der Material-, Geräte- und Lohnkosten sowie der Mittellohn und die Zuschlagsätze ersichtlich sind. 

Alle Nachträge dieses Projektes – sofern es sie denn gibt - müssen dem Grunde nach und der Höhe nach vom AG oder seinem Bevollmächtigten überprüft werden. Dies setzt zwingend voraus, dass die Nachträge des Auftragnehmers prüfbar mit allen zu prüfenden Informationen rechtzeitig eingereicht werden. 

Der AN hat vor der schriftlichen Vorlage der Nachtragsangebote diese mit der Objektüberwachung des AG abzustimmen und zu prüfen, ob diese auch im vorhandenen Leistungsverzeichnis abgerechnet werden können. Nachtragsangebote sind im üblichen Umfang im Rahmen seiner Arbeitsvorbereitungen vom AN zu erstellen - und zwar so rechtzeitig, dass eine Prüfung rechtzeitig vor Ausführung innerhalb 2-3 KW möglich ist. 

Den prüffähigen Nachtragsangeboten sind vom AN folgende Unterlagen / Angaben schriftlich mit beizulegen: 

a) Ursache und Begründung der einzelnen Nachtragspositionen; diese können sein: zusätzlichen Angaben des AG oder der Planer, Fachplaner, Behörden etc., aus Sicht des AN erforderliche Leistungen. Letztere sind vor dem Einreichen des Nachtrages mit dem AG bzw. mit der Objektüberwachung abzustimmen. 

b) Der Ca.-Zeitpunkt der Einsteuerung in das Projekt. 

c) Wer die zusätzlichen Leistungen in das Projekt einsteuerte. 

d) Zu verringernde Leistungen oder entfallende Leistungen mit Bezug zu den LV-Positionen sind vom AN zu benennen. 

e) Termin, bis wann der AN eine Freigabe / Beauftragung der Nachtragsleistungen benötigt. 

