Cấu_trúc phân_chia công_việc Cấu_trúc phân_chia công_việc hay cơ_cấu phân_chia công_việc tiếng Anh Work breakdown structure WBS trong quản_lý dự_án và trong kỹ_thuật hệ_thống là một công_cụ xác_định một dự_án và hợp nhóm các yếu_tố công_việc rời_rạc của dự_án theo cách giúp cho việc tổ_chức và xác_định tổng_quát phạm_vi công_việc của dự_án Thành_phần của cấu_trúc phân_chia công_việc có_thể là sản_phẩm gói dữ_liệu gói dịch_vụ gói công_việc hay một tổ_hợp bất_kỳ nào đó Cơ_cấu phân_chia công_việc cũng cung_cấp khuôn_khổ cần_thiết cho việc lập dự_toán chi_tiết và kiểm_soát chi_phí cùng với việc cung_cấp hướng_dẫn cho việc phát_triển và kiểm_soát tiến_độ Cấu_trúc phân_chia công_việc chính là một bản phân_cấp dự_án thành các phân_đoạn hạng_mục gói dịch_vụ gói công_việc Nó là một cấu_trúc dạng cây mà mỗi nhánh của nó thể_hiện những nỗ_lực cần_thiết để đạt được từng mục_tiêu cụ_thể như một chương_trình một dự_án hay hợp_đồng Mỗi cấp_độ thấp dần của cơ_cấu phân_chia công_việc đại_diện cho một mức_độ gia_tăng tính xác_định chi_tiết của công_việc dự_án Cấu_trúc phân_chia công_việc giống như là một bản Mục_lục của một cuốn sách nhằm tạo điều_kiện quản_lý dự_án dễ_dàng như việc tra_cứu tìm đọc các chương_mục bài_vở của mỗi cuốn sách Quan_niệm sai_lầm BULLET Một bản Cấu_trúc phân_chia công_việc WBS không phải là một danh_mục công_việc rời_rạc Thay vào đó nó là bảng phân_loại toàn_diện về phạm_vi dự_án BULLET WBS không phải là một bản kế_hoạch dự_án hay bản tiến_độ cũng không phải một danh_sách theo thứ_tự thời_gian niên_biểu BULLET WBS không phải là một hệ_thống phân_cấp tổ_chức mặc_dù nó có_thể được sử_dụng khi phân_công trách_nhiệm Xem thêm Ma_trận phân_công trách_nhiệm RACI còn được gọi là một ma_trận nhân_sự
Cấu_trúc phân_chia công_việc