Quản_lý dự_án theo chuỗi găng Quản_lý dự_án theo chuỗi găng tiếng Anh Critical chain project management hay CCPM là một phương_pháp lập kế_hoạch và quản_lý dự_án mà đặt sự nhấn_mạnh chính trên các nguồn_lực cần_thiết để thực_hiện nhiệm_vụ dự_án Nó được phát_triển bởi Eliyahu_M_Goldratt_Quản_lý dự_án theo chuỗi găng trái_ngược với các phương_pháp quản_lý dự_án truyền_thống có nguồn_gốc từ phương_pháp Đường găng và thuật_toán PERT trong đó nhấn_mạnh thứ_tự công_việc và lịch_trình tiến_độ cứng_nhắc Trong các phương_pháp quản_lý dự_án truyền_thống 30 thời_lượng thực_hiện bị mất và tài_nguyên thường bị tiêu_thụ bởi những kỹ_thuật gây lãng_phí thời_gian như đa_nhiệm hội_chứng sinh_viên nước đến chân mới nhảy
Quản_lý dự_án theo chuỗi găng