വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയിലെ കാലതാമസത്തിന് കാരണം കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി: മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവര് കോവില് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയിലെ കാലതാമസത്തിന് കാരണം കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയെന്ന് കരാര് കമ്ബനി സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവര് കോവില്. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അടിയന്തര പ്രമേയത്തില് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. പുലിമുട്ട് നിര്മ്മാണം തടസപ്പെടുന്നു. പാറ ലഭ്യമല്ലാത്തതാണ് കാരണം. പാറകൊണ്ട് വരുന്നതില് കമ്ബനിക്ക് വീഴ്ച പറ്റി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് സഹായം ലഭ്യമാക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും തമിഴ്നാട് തുറമുഖ മന്ത്രിയുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയെന്നും മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവര് കോവില് വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കാന് കരാറുകാരന് സാധിച്ചില്ല.100 കോടി രൂപ പുനരധിവാസത്തിനായി മാത്രം സര്ക്കാര് മാറ്റിവെച്ചു. പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യ സാധ്യമായതെല്ലാം സര്ക്കാര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമല്ലാത്തതാണ്. കരാര് കമ്ബനി 17 കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് പണി ത്വരിത ഗതിയില് നടക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ പ്രവര്ത്തനം സര്ക്കാര് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ദൈനംദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി സഭയില് പറഞ്ഞു. 2022 നവംബര് മാസം പദ്ധതി കന്മീഷന് ചെയ്യാനാണ് സര്ക്കാര് ആലോചിക്കുനത്. എത്രയും വേഗം പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിക്കുകയാണ് സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യം. ഓഖി, വെള്ളപ്പൊക്കം, കൊവിഡ് എന്നിവയാണ് കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.